湖北省十堰市茅箭区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鄂0302民初3103号
原告：茅箭区五堰善美空间设计工作室。住所地：湖北省十堰市茅箭区金地广场商业办公区*****号。
经营者：郝小莉。
委托诉讼代理人：李建武，该工作室法律顾问。代理权限：一般代理。
被告：湖北蜀虾餐饮服务有限公司。住所地：湖北省十堰市茅箭区上海路大美盛城*期香榭丽花园2（-1-1）-3。
法定代表人林博文，该公司总经理。
委托诉讼代理人：郑军，湖北金卫律师事务所律师。代理权限：一般代理。
被告：马骏。
委托诉讼代理人：李双，湖北献真律师事务所律师。代理权限：一般代理。
原告茅箭区五堰善美空间设计工作室诉被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室的经营者郝小莉及委托诉讼代理人李建武，被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司的委托诉讼代理人郑军，被告马骏及其委托诉讼代理人李双到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告茅箭区五堰善美空间设计工作室向本院提出诉讼请求：1、判令被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司向原告茅箭区五堰善美空间设计工作室支付工程款285908元（其中合同款144000元，增加项目款141908元）；2、被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司承担违约金72000元；3、被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司承担本案诉讼费；4、被告马骏承担连带赔偿责任。事实和理由：原告茅箭区五堰善美空间设计工作室与被告马骏于2015年4月27日签订《施工合同》，约定将位于十堰市茅箭区上海路大美盛城一期香榭丽花园2（-1-1）-3房屋进行装修，用作餐饮酒店。合同约定了项目内容、工期、工程承包方式、材料提供、质量、工程验收以及双方的权利义务等主要内容，约定工程付款方式分四次，即开工前3天支付30%（108000元），木工进场前支付30%（108000元），油漆工进场前30%（108000元），工程尾款5%作为质保金，工程完工半年内支付。但被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司至工程交付使用后只支付了216000元，尚欠工程款144000元。被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司的行为已经构成违约，应当承担违约责任。在施工过程中，根据被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司的要求，工程项目增加了一部分，增加项目款为141908元。由于被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司于2015年5月21日才注册成立，故其装修事宜由其股东被告马骏作为当事人签订合同，在成立后对被告马骏的行为予以认可，故被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司应当为本案的当事人。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室多次和被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏协商，催要工程款，但被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏拒不支付，引起诉讼。
被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司辩称：原告茅箭区五堰善美空间设计工作室未按时保质保量完成施工，其装修的房屋存在严重的质量问题。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室没有完整履行合同义务，无权向被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司主张权利，请求驳回原告茅箭区五堰善美空间设计工作室的诉讼请求。
被告马骏辩称：被告马骏是被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司的股东，其签订合同是履行职务行为，行为后果应该由被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司承担。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室不具有建筑施工资质，应当认定双方签订的合同无效。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室未能按照合同约定保质保量完成所有施工项目。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。对于当事人双方有争议的事实：1、关于本案装修工程在约定的施工合同以外是否增加了工程量。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室称在施工过程中，根据被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏的要求，工程项目增加了一部分，增加项目款为141908元。对此，被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏不予认可。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室未能提供书面的工程变更协议，其提供的证据不足以证明本案装修工程在约定的施工合同以外增加了工程量。故对于原告茅箭区五堰善美空间设计工作室的该项主张，本院不予采纳。2、关于被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏主张原告茅箭区五堰善美空间设计工作室延误工期。由于被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司、马骏未及时向原告茅箭区五堰善美空间设计工作室支付工程进度款，故其关于原告茅箭区五堰善美空间设计工作室延误工期的主张，本院不予采纳。
另查明，原告茅箭区五堰善美空间设计工作室与被告马骏签订《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》约定的工程价款为360000元，被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司已付216000元，后该公司以原告茅箭区五堰善美空间设计工作室未按时保质保量完成施工为由，对剩余工程款144000元未予支付。被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司未对本案中原告茅箭区五堰善美空间设计工作室装修的房屋进行竣工验收，但接收了上述房屋，并进行营业。被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司认可被告马骏在本案中的行为属于替该公司履行职务。
本院认为：建设工程施工合同如果具有承包人未取得建筑企业资质或者超越资质等级的情形，则属于违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定无效。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室和被告马骏签订的《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》，由于原告茅箭区五堰善美空间设计工作室未取得建筑企业资质，故该合同应当认定无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司认可被告马骏在本案中的行为属于替该公司履行职务，被告马骏的相关行为后果应由该公司承担。故被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司应当参照合同约定向原告茅箭区五堰善美空间设计工作室支付剩余工程价款144000元。由于上述《十堰市家庭居室装饰装修工程施工合同》无效，故约定的违约条款不再具有合同效力。原告茅箭区五堰善美空间设计工作室主张增加的工程项目价款和违约金，本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十三条的规定，判决如下：
一、被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司支付原告茅箭区五堰善美空间设计工作室144000元；
二、驳回原告茅箭区五堰善美空间设计工作室的其他诉讼请求。
以上款项于本判决生效后十日内支付。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费6669元，减半收取计3335元，由原告茅箭区五堰善美空间设计工作室负担155元，由被告湖北蜀虾餐饮服务有限公司负担3180元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时根据不服本判决部分的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费。户名：湖北省十堰市中级人民法院；开户行：中国农业银行股份有限公司十堰广场支行；帐号：17×××01。通过邮局汇款的，款汇十堰市中级人民法院，邮编：442000；地址：十堰市邮电街12号。上诉人应将注明一审案号的交费凭证复印件同时交本院。上诉人在上诉期届满之次日起七日内未预交诉讼费用，也未提出缓交、减交、免交上诉案件受理费申请的，按自动撤回上诉处理（本院不再另行送达预交上诉案件受理通知书）。
本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从指定履行期间的最后一日起计算。
审判员 陈 双
二〇一六年十月十九日
书记员 陈方芳