宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）宁0104民初7029号
原告（反诉被告）：银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路547号。
经营者:董力宁,男,1964年9月9日出生,汉族,住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
被告（反诉原告）：宁夏地质工程学校，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区滨河新区星河街东侧金源西路南侧。
法定代表人：魏学峰，该校校长。
委托诉讼代理人：王建国，男，该校职工。
委托诉讼代理人：安丽，宁夏博略律师事务所律师。
原告银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部（以下简称永恒家具经营部）与被告宁夏地质工程学校（以下简称地质学校）买卖合同纠纷一案，本院于2017年7月3日立案后，地质学校提起反诉，本案依法转为普通程序，于2017年9月21日、2017年11月29日公开开庭合并进行了审理。永恒家具经营部的经营者董力宁，地质学校的委托诉讼代理人安丽、王建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
永恒家具经营部向本院提出诉讼请求：1.地质学校继续履行2015年10月2日、2015年11月2日与永恒家具经营部签订的《工矿产品购销合同》；2.地质学校支付永恒家具经营部货款381900元及违约金84018元（估算）；3.诉讼费由地质学校承担。事实和理由：2015年10月2日，永恒家具经营部与地质学校签订《工矿产品购销合同》，约定地质学校向永恒家具经营部购买圆管高低床500套，单价为520元/套。2015年11月2日，地质学校又向永恒家具经营部订购网状双人课桌530套，单价230元/套。合同签订后，永恒家具经营部按照约定进行加工制作，并按期制作完成，具备交付条件。2016年8月初，永恒家具经营部应地质学校通知安装高低床，共计供应375套高低床和428张床板，安装完一部分后，因校区工程未完工，安装条件不完善，剩余高低床堆放在地质学校工程指挥部。永恒家具经营部至今未接到安装课桌的通知，故诉至法院，请求判如所请。
地质学校辩称，永恒家具经营部未能按照约定的时间交付高低床及课桌，地质学校告知其解除尚未履行的《工矿产品购销合同》。2016年8月中旬，永恒家具经营部不顾地质学校反对，强行将350张高低床及260张床板堆放在学校指挥部停车棚。综上，因永恒家具经营部迟延履行的违约行为致使合同目的不能实现，地质学校可以解除合同并要求其赔偿损失。地质学校提出反诉请求：1.解除永恒家具经营部与地质学校于2015年9月2日和11月2日签订的《工矿产品购销合同》；2.永恒家具经营部赔偿地质学校车棚使用费36500元（365天×100元）及迟延履行违约金114570元（381900元×30%）；3.永恒家具经营部立即将擅自堆放在地质学校车棚内的高低床清走；4.诉讼费由永恒家具经营部承担。
永恒家具经营部对地质学校的反诉辩称，地质学校当时正在进行教学楼校舍建设，直到2016年8月还没有完工，永恒家具经营部与学校后勤联系安装事宜，学校告知正在进行施工建设，无法安装，故永恒家具经营部不存在迟延交货的情况，且地质学校并未告知要解除合同。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年10月2日，永恒家具经营部与地质学校签订一份《工矿产品购销合同》，约定永恒家具经营部给地质学校供应500套圆管高低床，单价为520元（一套高低床包含两张床板），合计26万元；交货时间为2016年6月30日之前；按提供样品和主要参数加工制作，质保期一年；验收合格后一次性付90%货款，余10%质保金；签订合同后，需方应给供方30%的预付款。后双方又于2015年11月2日另签订一份《工矿产品购销合同》，约定永恒家具经营部给地质学校供应530套网状双人课桌，单价为230元，合计121900元；交货时间为2016年6月30日之前；按提供样品及参数加工制作；验收合格后一次性付90%货款，余10%质保金；签订合同后，需方应给供方30%的预付款。上述两份合同签订后，永恒家具经营部于2016年5月12日与陈建国签订协议，约定永恒家具经营部从满春木材加工厂陈建国处购买床板2000张；交货时间为2016年7月30日前；床板单价为47元。永恒家具经营部分别于2016年8月15日、8月16日、8月17日在银川市兴庆区新丽景门业电器经销部拉运高低床126套、126套、123套（共计375套）并运送至地质学校，另于2016年8月17日给地质学校运送床板428张。
2016年8月，地质学校委托天津神州亿隆工程管理咨询有限公司就该校所需高低床、双人课桌等家具购买进行招标。
本院认为，永恒家具经营部与地质学校签订的《工矿产品购销合同》真实有效，双方均应严格按照合同约定履行各自的义务。现永恒家具经营部要求继续履行合同，而地质学校要求解除合同，合同中约定的交货时间为2016年6月30日前，虽永恒家具经营部称未按期交货是因为地质学校工程施工不具备交付条件，但永恒家具经营部并未举证证实地质学校要求其推迟交货，且永恒家具经营部在案外人处采购的床板约定的交付时间也晚于2017年6月30日，永恒家具经营部存在逾期交货的违约行为，由于地质学校就该校所需高低床、双人课桌的购买已另行招标，该校与永恒家具经营部的合同目的已不能实现，故双方签订的《工矿产品购销合同》应予解除。合同解除后，尚未交付的高低床及双人课桌，终止履行。关于已经放置在地质学校的375套高低床及428张床板，地质学校称永恒家具经营部将高低床及床板强行堆放在该校车棚，但车棚位于学校围墙内，环境相对封闭，永恒家具经营部强行将如此大数量的高低床及床板放置于学校内车棚至今显属不大可能，且地质学校并未举证证实其通知永恒家具经营部解除合同，故地质学校应支付375套高低床及428张床板的货款。合同约定的高低床为每套520元，每套高低床包含两张床板，现永恒家具经营部仅交付375套高低床以及428张床板，未交付的322张床板的价款为15134元（322×47元），应从货款中扣除，故地质学校应支付的货款为179866元（520元×375-15134元）。对于地质学校反诉要求永恒家具经营部支付车棚使用费36500元并将高低床清走的诉讼请求，本院不予支持。永恒家具经营部供货后，地质学校未及时履行付款义务亦构成违约，由于双方均存在违约行为，而合同中未约定违约金，故对于永恒家具经营部以及地质学校主张的违约金，本院均不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项、第九十七条规定，判决如下：
一、解除原告银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部与被告宁夏地质工程学校于2015年10月2日、2015年11月2日签订的《工矿产品买卖合同》；
二、被告宁夏地质工程学校于本判决生效之日起十日内支付原告银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部货款179866元；
三、驳回原告银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部的其他诉讼请求；
四、驳回反诉原告宁夏地质工程学校的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费8288元，原告银川市兴庆区永恒金属家具综合经营部负担5088元，被告宁夏地质工程学校负担3200元；反诉案件受理费1661元，由反诉原告宁夏地质工程学校负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 杨 瑞
人民陪审员 胡洪春
人民陪审员 李素霞
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 锁莉萍
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断、适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。