宁夏回族自治区贺兰县人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2017）宁0122民初1666号
原告：宁夏泰益欣生物科技有限公司，统一社会信用代码×××，住所地宁夏回族自治区贺兰县暖泉工业园区。
法定代表人：王�平，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：路宣，男，汉族，1985年10月11日出生，身份证号码×××，大学文化，宁夏回族自治区吴忠市人，现住宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市。
委托诉讼代理人：辛来强，男，汉族，1989年1月22日出生，身份证号码×××，大学文化，宁夏回族自治区固原市人，现住宁夏泰�欣生物科技有限公司员工宿舍。
被告：苏州康佳洁净技术有限公司，统一社会信用代码×××，住所地江苏省苏州市吴江区芦墟镇金周路莘塔同周公路北侧。
法定代表人：计利荣，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：王云弟，江苏东大舟律师事务所律师。
原告宁夏泰益欣生物科技有限公司（以下简称泰益欣公司）与被告苏州康佳洁净技术有限公司（以下简称康佳洁净公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年3月28日立案受理后，依法由审判员李义军适用简易程序于2017年5月17日公开开庭进行了审理。原告泰益欣公司的委托诉讼代理人路宣、辛来强，被告康佳洁净公司的委托诉讼代理人王云弟均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告泰益欣公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令解除原、被告签订的合同编号为TYX20161450《宁夏泰益欣生物科技有限公司净化工程合同》；2、请求判令被告返还工程款360000元；3、请求判令被告承担逾期竣工违约金186000元；4、请求判令被告支付质量违约金120000元；以上合计666000元;5、诉讼费、保全费、鉴定费等由被告承担。事实和理由：2016年11月1日原、被告签订合同编号为TYX20161450《宁夏泰益欣生物科技有限公司净化工程合同》（以下简称合同），被告承建原告601车间404平方米洁净区净化工程。合同中约定工程总造价60万元，工期自预付款付出之日起40个自然日。原告在2016年11月9日支付预付款18万元，因此被告应当在2016年12月20日前竣工，但至2017年2月20日被告也未完工，延迟交工达62天，施工期间被告多次以停工相胁，要求更改合同条款，在原告多次函告的情况下仍然不履行合同义务。按照合同第十五条违约责任与罚款第2项约定（乙方不能在本合同约定的日期达到设备安装条件或在本合同约定的竣工期竣工，工期每逾期一天，由乙方每日承担本合同工程总造价5%的标准向发包人支付违约金；违约达到20天，甲方除了有权要求乙方按照以上标准承担违约金以外，甲方有权解除合同。并由乙方赔偿因逾期安装或者竣工给甲方造成的延期交付使用所形成的损失），被告应当承担逾期竣工违约金186万元，原告诉请延迟竣工违约金以每日5‰计算为186000元。在施工过程中，被告多次�按原告的要求施工，导致工程质量存在严重问题。按照合同中第十五条违约责任第3款约定，被告应承担合同总价款20%的质量违约金即12万元（60万元×20%）。原、被告双方签订的《净化工程合同》真实、合法、有效，双方应该严格遵守，但被告不按合同约定工期竣工，违反诚实守信原则，致使原告合同目的不能实现，严重影响原告正常生产经营，构成严重违约，按照合同约定被告应返还原告工程款并承担相应的违约责任。现原告为了维护自己的合法权益，依据《民事诉讼法》、《合同法》等相关法律规定，向贵院提起诉讼，请求查明事实，判如所请。
被告康佳洁净公司辩称，第一，原告要求被告返还工程款36万元不符合事实与常理，被告在原告处派员进厂施工已将工程材料50余万元送至施工现场，并进行了长达近四十天的施工时间，被告方已经完成了工程的90%以上；第二，原告要求被告承担逾期竣工违约金186000元，被告认为虽然原告已经在诉状中表明降低违约金，但是被告方仍然偏高，要求法院进一步调整；第三，关于所谓的质量问题，对于被告已经施工的部分原告从未提出过存在质量问题，原告所述被告施工存在质量问题无事实根据，故被告不应承担违约金。
围绕双方各自的主张，原告向法庭提交了证据一、编号为TYX20161450《宁夏泰益欣生物科技有限公司净化工程合同》、《宁夏泰益欣生物科技有限公司601车间洁净工程技术协议》及《宁夏泰益欣生物科技有限公司601车间洁净工程预算书》各一份，证据二、付款凭证原件一份，证据三、《告知函》、《催告函》、《公函》原件各一份，《EMS全球邮递特快专递单》及EMS邮寄送达的网页截图各三份，证据四、被告回复原告的函件一份，证据五、《关于贵公司1月17日来函的回复》原件一份1页，《EMS全球邮递特快专递单》及EMS邮寄送达的网页截图各一份，证据六、《公证书》原件一份，
证据七、原告与江苏博泰工程技术有限公司签订的合同编号为TYX20170221《宁夏泰益欣生物科技有限公司洁净区收尾工程合同》原件一份，中国银行《国内支付业务付款回单》原件一份。被告康佳洁净公司提交了证据一、被告方项目经理与原告方项目负责人丁建峰以及泰益欣安装群的手机微信聊天记录截屏打印件八张、安装联络单复印件一张，证据二、601净化车间投资分项汇总表复印件一份。
本院经审理认定事实如下：2016年11月1日，原告与被告双方签订”净化工程合同”一份，约定原告将其601车间404平方米洁净区净化工程交由被告完成，包括净化隔断吊顶门窗安装施工工程、空调通风净化施工工程、电器灯具照明施工工程、环氧树脂自流平地面施工工程、洁净区门禁监控系统安装施工工程等，承包方式为包工包料，一次性包死价，工期为预付款付出之日计算，总工期共40自然日。工程总造价600000元，实际发生的工程量少于合同约定的，以实际工程量为结算依据。合同签订后，付合同总金额30%的工程款，作为工程的预付款。所有材料到原告现场后付合同总金额30%的工程款。工程完工验收合格后（经双方签字确认出具验收报告后）并提供合同金额等值的工程发票后，原告向被告支付合同总价款30%的工程款，作为验收款。预留工程最终结算价的10%作为质量保证金，质量保证金预留一年，待全部工程竣工并经原告验收合格之日起，整个工程无任何质量问题后，原告将向被告一次性付清。被告不能在本合同约定的日期达到设备安装条件或在本合同约定的竣工日期竣工，工期每逾期一天，由被告按照每日承担本合同工程总造价5%的标准向原告支付违约金。如逾期达到20天，原告有权解除合同，并赔偿因逾期安装或竣工给原告造成的延期交付使用所形成的损失。工程验收时，如工程质量达不到合同约定的质量标准，由被告无条件返工至合格，并向原告承担本合同总造价20%的违约金，另行赔偿给原告造成的全部损失（包括但不限于延迟投产的产品销售收入损失）。同时双方签订了”施工现场安全管理协议”、”环保协议书”、”技术协议书”。2016年11月4日，原告向被告转让支付1万元，11月9日又向被告以承兑支付17万元�2016年12月9日转账支付5万元，2017年1月5日转账支付2000元，承兑汇票128000元，共计付款36万元。
其后原告于2016年12月3日向被告寄送告知函一份，载明原告公司其已经如约支付了全部预付款，被告公司材料没有全部到达却要求支付第二期30%的工程款不符合合同约定，人员已于2016年11月29日停工，已经给公司造成了严重的损失，要求被告公司严格按照合同约定履行义务。2016年12月15日，原告又向被告寄送催告函一份，载明被告公司在2016年11月29日擅自停工，长达15天，原告于2016年12月9日给被告支付5万元，被告公司没有按照承诺继续复工及材料全部到场。现郑重告知，被告公司在12月17日前必须复工，并将全部材料到厂，否则原告将解除双方签订的合同，并通过法律途径追究被告的违约责任以及造成的损失。原告于2017年1月9日向被告邮寄送达公函一份，载明：截止2017年1月9日未能完工，超出工期30天，在此期间被告公司多次擅自停工，已严重影响到合同工期，使原告公司不能如期投产，给公司造成巨大经济损失。为了本工程能够顺利完工，责令被告公司于2017年1月12日前必须复工，全面履行合同义务。如不能按时复工，原告公司将解除双方之间的合同。
2017年1月17日，被告公司向原告回函，载明其于2016年12月30日已经致函原告要求对工程款支付方式进行变更，以利于切实维护双方的合法权益，望原告兼顾各方利益，同意被告的合理要求。另外截止2017年1月5日，1、结构部分，另外被告公司已完成工程量289000元，材料已经全部到达施工现场，目前仅剩余门窗未安装；2、地面材料23200元，全部材料到达现场，因施工要求未能安装；3、照明部分已完成工作量28000元，（配电箱已制作完成，未配送至现场，因无法安装通电；4、净化通风部分，已完成工作量98000元，材料全部到达现场，剩余主管至高效送风口支管未安装，高效过滤器因施工要求待地面施工完工后才能安装调试；5、设备部分，已完成107600元，全部空调送风及排风系统已到达工地现场，正安排安装调试中；6、运费38000元，被告公司已将全部材料运至贵公司施工现场。
2017年1月23日，原告向被告邮寄”关于贵公司1月17日来函的回复”一份，载明：不同意被告公司来函中提出的修改合同条款的要求。对于被告公司提出的截止2017年1月5日工程量完成情况，因未收到被告公司任何施工资料，不能予以确认。因被告公司不能全面履约，原告已经委托第三方进驻继续施工。现原告诉至法院请求判如所请。
上述事实，依据原、被告提交的证据以及当庭陈述予以证实，本院予以采信。
本院认为，原、被告双方均认可双方就601车间404平方米洁净区净化工程签订了”净化工程合同”双方就该工程之间存在真实、有效的合同关系。本案争议的焦点在于原告方是否有权单方解除合同以及原告要求被告返还已付工程款360000元、赔偿逾期竣工违约金186000元、质量违约金120000元是否符合法律规定。
双方对于”净化工程合同”关于施工期限、付款进度的内容均没有异议，均认可原告于2016年11月9日即将预付款18万元向被告方进行支付。被告方主张其向原告提出了变更付款进度的要求，但该变更请求并没有得到原告方的同意，双方仍然应当按照原合同约定的内容继续履行。根据合同约定，工期为预付款付出之日40个自然日，被告最迟应当于2016年12月19日完工，但根据原告在此前后向被告方发出的函件、被告向原告发出的回函以及宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市国立公证处于2017年1月20日就涉案601车间施工现场所做的证据保全公证，能够反映被告在2016年12月19日未能按约完成涉案工程，且截止2017年1月17日配电箱尚未到�现场，被告已经违反了合同约定。根据合同约定，如逾期达到20天，原告有权解除合同，截止2017年1月9日原告即有权解除合同，原告要求解除双方之间的”宁夏泰益欣生物科技有限公司净化工程合同”符合法律规定，本院依法予以支持。
依据法律规定，涉案合同解除的，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。虽然原告已经向被告方支付了360000元的工程款，但被告实际已经完成了部分工程，原告支付的对价已经物化于�告为其完成的工程当中，相应已经完成工程价值如高于360000元，被告方不应再予以返还。原告方未能提供直接有效的证据证明被告方完成的工程价值低于360000元，故对于其要求被告返还360000元的诉讼请求，本院不予支持。
根据合同约定，原告解除合同后有权要求被告赔偿因逾期安装或竣工给原告造成的延期交付使用所形成的损失。被告不能在本合同约定的日期达到设备安装条件或在本合同约定的竣工日期竣工，工期每逾期一天，由被告按照每日承担本合同工程总造价5%的标准向原告支付违约金。原告主张被告逾期62天，应付违约金1860000元，其自愿主张186000元。但原告于2017年1月23日即告知被告涉案工程由他人继续施工，实际上已经终止了对合同的履行，此后不应再计算被告方的逾期违约金。自被告2016年12月20日逾期之日至原告于2017年1月23日正式通知被告已经终止合同，共计33天，按约应付逾期违约金990000元（60万元×5%×33天），原告未能提交其他证据证明其因被告逾期完工造成了巨额的损失，上述违约金已经远远超出了工程总造价，应当酌情予以调整。根据被告逾期的实际天数，原告自愿主张186000元，本院依法予以支持。
原告主张被告方按约支付质量违约金120000�。根据合同约定，工程验收时，如工程质量达不到合同约定的质量标准，由被告无条件返工至合格，并向原告承担本合同总造价20%的违约金。被告完成的工程实际未经原告验收，且原告已经交由其他施工单位后续完成了涉案工程，依法应视为对被告已完成工程质量的认可。原告未能提供证据证明被告已经完成的工程未达到约定的质量标准，其要求被告方支付质量违约金证据不足，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、《最高人民法院关�适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条、九十二条之规定，判决如下：
一、原告宁夏泰益欣生物科技有限公司与被告苏州康佳洁净技术有限公司于2016年11月1日签订的合同编号为TYX20161450《宁夏泰益欣生物科技有限公司净化工程合同》已经解除；
二、被告苏州康佳洁净技术有限公�支付原告宁夏泰益欣生物科技有限公司违约金186000元，于本判决生效之日起十五日内付清；
三、驳回原告宁夏泰益欣生物科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5230元，由被告苏州康佳洁净技术有限公司负担1461元，原告宁夏泰益欣生物科技有限公司负担3769元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审判员李义军
二〇一七年七月二十四日
书记员豆伟涛