四川省广安市广安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）川1602民初1222号
原告：谭信翠，女，汉族，生于1965年10月22日，居民，住广安市岳池县。
委托代理人：秦懋云，四川虹永律师事务所律师。
被告：广安中正房地产开发有限公司，住所地四川省广安市广安区万新二街100号。
法定代表人：兰华，总经理。
委托代理人：罗超超，四川法雨律师事务所律师。
委托代理人：蔡国庆，四川法雨律师事务所律师。
原告谭信翠诉被告广安中正房地产开发有限公司（以下简称中正公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年3月17日受理后，依法适用简易程序，由审判员胡道凤公开开庭进行了审理。原告的委托代理人秦懋云、被告的委托代理人蔡国庆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告谭信翠诉称：2011年8月12日，原、被告签订《商品房买卖合同》约定，被告将在城南东南片区某处住房一套出售给原告，房屋总价款为470799元，交房时间为2013年12月31日，被告交付房屋时应同时提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，合同还对被告逾期交房、逾期付款等形式的违约责任进行了明确约定。2014年10月11日，被告向原告交付了房屋，但未按约定交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。原告认为被告延期交付房屋且未按约定交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，违反了合同约定，应当按照合同约定支付违约金并赔偿给原告造成的经济损失，故诉请判令：1、被告赔偿原告损失4000元并支付违约金6000元；2、本案诉讼费用由被告承担。庭审中，原告将要求被告赔偿的损失和支付的违约金分别变更为4000元、11360元。
被告中正公司辩称：1、被告逾期交房的主要原因是建筑公司施工延误工期，下雨、停水停电、中考高考等不可抗力影响了工期，理应顺延交房时间，被告不应承担损失和违约金。2、被告之所以延后交房，是基于原告接到通知后不接房，而不是被告不交房。3、被告即使逾期交房，原告诉状中主张的损失和违约金只应选择其一。4、原告主张的损失和违约金过高，请求法院降低。5、原告主张的接房时间与被告登记的交房时间有出入，交房时间应为2014年3月26日。
审理查明：2011年8月12日，原告作为买受人与被告作为出卖人签订《商品房买卖合同》，合同主要约定：出卖人将在城南东南片区某处房屋出售给买受人，交房时间在2013年12月31日前;交房时，出卖人应当具备取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表等条件;逾期交房在30日之内，出卖人按日计算向买受人支付已交房款万分之五的违约金，合同继续履行；逾期交房超过30日后，买受人有权退房，出卖人向买受人支付已付房款20%违约金，买受人要求继续履行合同的，出卖人按日计算向买受人支付已付房款万分之五的违约金。合同附件八第二条第一款还约定：如遇下列特殊原因，甲方交房时间可据实予以延期，甲方不承担逾期交房责任：A、遭遇不可抗力，甲方在不可抗力发生后的30日内告知乙方的，如不可抗力持续发生，甲方在不可抗力结束后30日内告知乙方的；B、因国家法律规定及政策变更、遭遇非典等重大传染性疾病的影响、市政设施建设原因或由政府职能部门等原因而导致延误的；C、乙方采用按揭付款方式支付房款的，如银行将按揭款项划到甲方账户的时间超过本合同约定的交房期限，则本合同约定的交房期限顺延至全部按揭贷款划到甲方账户（或者由乙方不足差额）后15日前等等。
合同签订后，原告已按照合同约定向被告支付完房屋总价款470799元。2014年10月11日，原告接收了合同约定的房屋。
同时查明，广安市中级人民法院于2015年6月30日作出（2015）广法民终字第357号民事判决书，对周金城、殷大宏购买的某某房屋按每日40元的租金标准判决被告支付违约金。
认定上述事实，有《商品房买卖合同》、购房款收据、“中正.天下豪庭”装修管理服务协议、被告刊登在报上的接房通知、天下豪庭售房合同纠纷表、（2015）广法民终字第357号民事判决书及原、被告出庭人员的当庭陈述等证据予以证实。
本院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。合同不但约定了交房时间为2013年12月31日前，而且还约定了出卖人在交房时应具备取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表等条件，被告作为出卖人未在合同约定的时间内交房，应当承担违约责任。违约方支付违约金和赔偿损失是两种不同的违约责任，当约定的违约金低于造成的损失的，守约方可请求人民法院或者仲裁机关增加违约金。本案原、被告在合同中选择了违约金作为被告承担违约责任的形式，故本院以被告承担违约金的形式来确定被告承担的违约责任。
原告于2014年10月11日接收房屋，与合同约定的交房时间2013年12月31日相比，逾期交房284天，按原、被告约定的逾期交房30日后，由被告按日计算向原告支付已付房款万分之五即每日235元（470799元×0.05%）的违约金计算，被告则应支付66740元，原告主张了11360元违约金，因未提供出损失的依据而无法衡量其主张的违约金是否低于或高于实际的损失，综合被告以原告主张的违约金过高而提出了降低的意见，以及原告没有提供损失依据的实际，参照广安市中级人民法院（2015）广法民终字第357号民事判决书确定的处理标准，以每日40元的租金标准作为衡量本案违约金高低的标准。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”、第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”的规定，确认原告主张的违约金应按按每日40元租金标准计算，被告应当向原告支付的违约金为11360元（40元/天×284天）。
因双方在合同中并未约定延期交房事由包含建筑公司施工延误工期，下雨、停水停电及中考、高考等因素，且被告也未提供上述因素造成了不能施工的依据;被告虽然登报发出了接房通知，但无证据证明登报时的房屋已验收合格;被告提供的“售房合同纠纷表”中所载原告接房时间无原告签名认可。因此，对被告关于因遇不能施工的情形，应顺延交房时间，迟延交房是由于原告在通知后不接房造成，交房日期应当是2014年3月26日，其因此不应承担违约的辩解意见，本院不予采纳。
据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”，第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”，第一百一十四条第一款、第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，判决如下：
一、被告广安中正房地产开发有限公司向原告谭信翠支付延期交付房屋违约金11360元；
二、驳回原告谭信翠的其他诉讼请求。
案件受理费184元，减半收取92元，由原告谭信翠承担22元，被告广安中正房地产开发有限公司承担70元，分别向广安市广安区人民法院交纳。
上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又不提出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。
审判员 胡道凤
二〇一六年八月二十六日
书记员 阳 柳