广西壮族自治区桂平市人民法院
民 事 判 决 书
（2012）浔民初字第3712号
原告徐桂锋，男，1971年11月18日出生。
原告黄琼淇，女，1974年4月26日出生。
两原告委托代理人曹旭成，广西旭成律师事务所律师。
被告桂平市鑫盛投资实业有限公司，住所地桂平市长安工业集中区。
法定代表人程克，该公司董事长。
委托代理人韦文星，广东科德（东莞）律师事务所律师。
原告徐桂锋、黄琼淇与被告桂平市鑫盛投资实业有限公司（以下简称鑫盛公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2012年12月4日立案受理后，依法适用简易程序审理，后因本案案情复杂，经批准依法转入普通程序审理，组成由审判员李羿担任审判长、审判员郑智勇和人民陪审员李达球参加的合议庭，于2013年12月20日公开开庭进行了审理。速录员黄小钊担任法庭记录。原告徐桂锋、黄琼淇及其委托代理人曹旭成，被告鑫盛公司的委托代理人韦文星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐桂锋诉称，2011年9月26日，原、被告签订《商品房买卖合同》，合同约定原告购买被告开发的2-139号商铺，合同约定总价款624080元，被告定于2012年2月28日前将经验收合格的楼房交付给原告，但直至2012年9月25日，被告才通知原告交房，逾期交房209天，而且所交房屋未装门、未经验收合格，没有验收合格证、房屋质量保证书等法定证书，应属不能交付的房屋。根据双方签订的《商品房买卖合同》第九条第二项的规定，被告应按已付总价款的每日万分之三支付逾期交房违约金39129.8元给原告。为维护合法权益，原告诉至法院，请求判决被告支付逾期交房的违约金39129.8元给原告。
原告徐桂锋、黄琼淇对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：
证据一《居民身份证（复印件）》二份，证实原告的身份情况；
证据二《商品房买卖合同》壹份，证实原告在被告处购房、购房价款、交房时间、逾期违约等事实；
证据三《收款收据》壹份，证实原告已交清购房款。
被告鑫盛公司辩称，一、被告与原告于2011年9月26日签订了《商品房买卖合同》，双方约定于2012年2月28日交付商品房是事实，但合同第八条第二款中已经明确约定非出卖人原因造成延期的被告可以延期交房，原告在诉状中没有减除上述原因所造成延误的时间，因此，原告诉称被告逾期交房209天与事实不符；
二、被告开发的桂平市农产品产地批发市场，是于2010年11月期间与建设施工单位签订的建设施工合同，所约定的竣工时间是2012年1月4日前，在建设施工过程中，因遇特殊原因造成竣工时间延至2012年4月20日，又因其他特殊原因致使商品房至2012年9月25日才能交付。在整个建设过程中，因特殊原因造成延误时间共计406天，依照合同约定延误的时间应当可以顺延交房即从2012年2月28日起可顺延406天，因此，被告于2012年9月25日交房并未违约，不应当承担违约责任。综上，原告诉称被告逾期交房209天与事实不符，被告不存在违约交房行为，请求法院驳回原告的诉讼请求。
被告鑫盛公司为其辩解在举证期限内提供的证据有：
证据一《桂平市自来水厂证明》壹份，证实在建设过程中因停水延误2天，按照合同的约定可以顺延交房；
证据二《岭头站磷肥厂线914线2010.3—2011.12停电统计表》壹份，证实因停电延误4天施工时间，按照合同约定可以延期交房；
证据三《国家法定假日安排汇总表》壹份，证实因法定假日造成延期交房39天；
证据四《桂平市环境保护局【浔环字（2012）43号】文件》壹份，证实被告施工地点属高考期间停止施工监管范围；
证据五《关于2011年高考期间加强环境噪声污染防治监管工作方案》壹份，证实高考期间影响施工6天；
证据六《桂平市气象局2010年11月1日至2012年2月28日降雨情况》壹份，证实被告因降雨误工94天的事实；
证据七《桂平市市政管理局、桂平市建设投资有限责任公司对中山南路改造工程的证明》壹份，证实因市政道路施工造成被告施工延误64天的事实；
证据八《市政工程施工合同》壹份，证实市政配套设施安装造成被告工程延误100天的事实；
证据九《桂平市气象科技开发中心的气象资料使用证明》壹份，证实因恶劣天气造成施工延误120天，据此可以延期交房；
证据十《建设工程质量竣工验收意见书》壹份，证实涉案商铺经验收为合格；
证据十一《1号楼广场砖工程施工合同》壹份；
证据十二《1号楼签证单及附件》伍份；
证据十三《2号楼签证单及附件》伍份；
证据十一至证据十三，证实2010年11月至2012年2月施工期间因各种原因导致施工不能正常进行，可以顺延工期。
证据十四《证明》、《开工申请、开工令》、《工程开工／复工报审表》各壹份，证实被告建设市政工程开工情况；
证据十五《工程竣工报验单》壹份，证实被告建设市政工程竣工验收情况。
本案诉讼过程中，本院依法调取已经发生法律效力的（2012）浔民初字第3212号民事判决书壹份作为证据使用。
根据原告的诉称和被告的答辩，本院归纳本案的争议焦点为：1、被告鑫盛公司是否存在逾期交房的事实；2、如存在逾期交房的事实，逾期多少天。
经开庭质证，被告鑫盛公司对原告徐桂锋、黄琼淇提供证据的真实性无异议，但是对原告需要证实的内容有异议，认为不能证实被告存在违约行为。
本院认为，原告徐桂锋、黄琼淇提供的证据，来源合法，内容客观真实，本院对原告提交的证据的真实性予以确认。
原告徐桂锋对被告鑫盛公司提供的证据一有异议，认为停水时间不在合同履行期内，被告提出扣除这两天是没有依据的；对证据二有异议，认为被告没有证据证实这条线路是涉案楼盘的线路，且停电时间不在合同履行期内，也没有证实停电时长、何时停电，复印件上注明的停电时间、日期、时长是被告加上去的，被告提出停电11天可延期交房毫无依据；对证据三有异议，认为首先合同没有约定节假日能够作为延期交房的依据；其次，汇总表统计有39天节假日是错误的，一年的法定节假日只是10天，合同所跨的节假日只是从2011年9月26日至2012年2月28日，在这个时间段只有国庆节三天、春节三天为法定节假日；对证据四、证据五有异议，认为涉案楼盘距离学校超过1000米，不属于强制停工的范围，而且合同履行期并没有高考的时间，因此被告提出高考延误6天没有依据；对证据六有异议，认为降雨5毫米以上造成停工没有依据，不能作为被告延期交房的依据；对证据七有异议，认为市政工程的施工时间是2010年1月20日至2011年5月5日，该时间段不在合同的履行期内，证明也只是说可能会造成影响，并不是一定要停工，因此不能作为停工的依据。该证据也没有明确市政工程是在涉案的楼盘范围，对证据关联性有异议；对证据八有异议，认为与本案没有关联性，该合同的性质不属于市政工程的性质，而属于一般的施工合同，是被告作为一个开发商应该要完成的工程项目，且合同签订的时间是2010年2月15日，距离交房只有13天，不能作为延期交房的依据；对证据九有异议，认为该证据不能作为本案的定案依据使用，因为资料中已经明确声明不能供外使用，只能作为气象局内部使用。被告提出气温35度以上、10度以下属于极端天气没有依据，与合同约定的施工条件恶劣也不相符，合同没有明确约定什么是施工条件恶劣，被告提供的气象资料不能证实高温持续时间是多长，是否达到恶劣施工条件，因此被告以此证实因恶劣天气延期交房120天没有依据。被告提出的这些时间都不在合同履行期内；对证据十有异议，认为只能说明工程施工方面的验收意见，作为整个楼盘是否能够作为交付的依据，还要消防、地震、环保等部门进行验收，因此被告提供的验收意见书仅是验收的一部分，还不能达到整个楼盘验收合格的依据；对证据十一至证据十三有异议，认为不属于市政施工工程，属于被告施工楼盘范围内的相应工程，不能作为延期交房的依据；对被告提供的《签证单》，《签证单》所跨的时间已超出合同履行期的时间。《签证单》是虚假的，不能作为停水、停电的依据，按照建设施工的监理规定，必须有现场签证；对证据十四、证据十五有异议，认为被告没有把应完成的工程项目在合同约定交房期限完成，不能作为迟延交房的理由。
本院认为，被告鑫盛公司提供的证据一，为桂平市自来水厂出具的证明，该证明能证实其管辖区域停水的情况，结合本案其他证据，应认定2011年10月23日停水的事实；被告提供的证据二，证据来源合法，内容客观真实，与本案其他证据相互印证，应确认与其他证据相互一致的事实；被告提供的证据三，属合同约定重大庆典活动的情形，应认可在合同履行期限内的法定节假日被告可据此延期交房的事实；被告提供的证据四、证据五，证据来源合法，内容客观真实，但并非在合同履行期内，与本案不具备关联性，不确认证据效力；被告提供的证据六，证据来源合法，内容客观真实，但其记载是降雨量，并非降雨时长，结合本案其他证据，本院确认与其他证据相互吻合部分的事实；被告提供的证据七，证据来源合法，内容客观真实，但并非在合同履行期内，与本案不具备关联性，不确认证据效力；被告提供的证据八，证据来源合法，内容客观真实，与本案其他证据相互印证，能证实该工程的性质及工期，且符合合同约定事由，应确认其证据效力，可作为本案定案依据；被告提供的证据九，证据来源合法，内容客观真实，结合本案其他证据，本院确认与其他证据相互吻合部分的事实；被告提供的证据十，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，结合本案其他证据及相关法律、法规的规定，依法确认其证据效力，可作为本案定案依据；被告提供的证据十一至证据十三，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院确认与本案其他证据相互一致的事实；被告提供的证据十四、证据十五，证据来源合法，内容客观真实，能与其他证据相互印证，本院确认与本案其他证据相互一致的事实。
原告徐桂锋、黄琼淇对本院依法调取的已经发生法律效力的（2012）浔民初字第3212号民事判决书有异议，认为生效判决书认定的事实不一定正确；被告对该判决书无异议。
本院认为，法院作出的已经发生法律效力的判决书可以直接作为证据使用。本院（2012）浔民初字第3212号民事判决书已经发生法律效力，其所判决的是与本案同类的案件，该案被告所提交的证据与本案被告所提交的证据完全相同，该案对事实的认定即为本院对事实的认定。本院确认（2012）浔民初字第3212号民事判决书的证据效力，并直接采纳该判决书所认定的事实。
综合全案证据，本院确认以下法律事实：2011年9月26日，原告徐桂锋、黄琼淇（合同买受人）与被告鑫盛公司（合同出卖人）签订了一份编号为2-139的《商品房买卖合同》，约定由原告徐桂锋、黄琼淇向被告鑫盛公司购买该公司开发的位于桂平市西山镇的桂平农产品产地批发市场（鑫盛嘉园）第2幢139号商品房，商品房总售价624080元，原告徐桂锋、黄琼淇已于2011年9月26日全部付清购房款。其中合同第六条约定“买受人按一次性付款的方式按期付款”；第八条约定“出卖人应在2012年2月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格、并符合本合同约定的商品房交付给买受人使用。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭受不可抗力，且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、由于政府有关政策变更，重大庆典活动，交通管制，政府命令停工或限制施工时间等行政行为及恶劣天气；由于政府行政管理部门的原因及市政配套设施安装延误；供水、供电部门当天连续停水、停电四个小时以上一天；气象部门的气象记录连续降雨四小时或间断降雨四个小时以上一天；气象部门的气象记录连续降雨四小时或间断降雨累计6小时为一天；施工条件恶劣或工程量较原设计增加等其他非出卖人原因造成的”；第九条约定“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的叁%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交房价款万分之叁【该比率应不小于第（1）项中的比率】的违约金。……”。该合同已于2011年9月9日经桂平市房产管理所登记备案。被告鑫盛公司所建涉案商品房于2012年4月25日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，认定涉案商品房工程质量合格。2012年9月25日，被告鑫盛公司将涉案商品房交付原告徐桂锋、黄琼淇使用。
2012年2月15日，被告鑫盛公司与案外人广西瑞宏建设工程有限公司签订《市政工程施工合同》，合同约定“工作内容：1、1#、2#楼中山路雨水污水市政管道；2、2#楼中山路绿化带（绿化植种除外）；3、2#楼广场硬化及粘贴广场砖；4、2#楼化粪池检查井工程；5、1#、2#楼弱点管道安装；6、1#、2#楼内街3米宽道路硬化，工期为100天”。第一期建设工程市政工程于2012年2月19日开工建设，于2012年9月18日竣工验收合格。2012年2月10日，被告鑫盛公司与案外人广西华行建工有限责任公司签订《广场砖工程施工合同》，合同约定由案外人实施桂平市农产品产地批发市场第一期建设工程1#楼广场砖工程，工期为50天。该工程于2012年2月13日开工建设，于2012年9月10日竣工验收合格。涉案商品房所在小区第一期建设工程中，1#、2#楼中山路雨水污水市政管道、中山路绿化带、广场硬化及粘贴广场砖属于开发商出资建设的城市道路和基础设施，建设完成后管理权归桂平市市政管理局。
桂平市气象局提供气象资料显示，2011年9月30日降雨时长20时25分-20时41分、20时57分-21时7分、21时10分-21时45分、23时15分-0时5分、0时45分-3时16分、3时47分-6时36分、7时48分-8时3分、8时31分-14时40分、15时20分-19时39分；10月7日降雨时长20时-15时18分、16时32分-20时；
2012年1月3日降雨时长2时16分-20时；1月4日降雨时长20时-20时；1月5日降雨时长20时-9时45分、11时30分-20时；1月15日降雨时长20时-17时11分、18时16分-20时；2月27日降雨时长5时20分-10时22分、11时10分-18时42分、19时5分-20时；2月28日降雨时长20时-4时41分、14时45分-15时41分、16时18分-20时。
上述期间连续降雨超四个小时。
气温情况：2011年9月28日36.5℃。
停电情况：2011年9月26日停电时长6时-21时30分、10月5日停电时长12时-17时、10月28日停电时长12时-24时、11月17日停电时长7时-18时、2012年2月11日停电时长8时-12时。
本院认为，（一）关于原告徐桂锋、黄琼淇与被告鑫盛公司订立的《商品房买卖合同》是否合法、有效的问题。原告徐桂锋、黄琼淇与被告鑫盛公司订立的《商品房买卖合同》合同形式合法，内容客观真实，是双方的真实意思表示，且没有违反国家法律、行政法规等强制性规定，属合法、有效的合同。
（二）关于被告鑫盛公司是否属逾期交房，是否存在合同约定免责事由的问题。合同当事人应依照合同约定切实认真履行合同义务。一方当事人履行合同义务不符合合同约定时应承担相应的民事责任。原、被告签订的《商品房买卖合同》已明确约定，被告鑫盛公司应在2012年2月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格，并符合本合同约定的商品房交付给原告使用。但是涉案商品房在2012年9月25日才通知交付原告使用，被告鑫盛公司为此提出辩解：根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条的约定，在本案合同履行期间，分别存在合同所约定停水、停电、降雨、国家法定节假日、高考、中考、市政工程、恶劣天气等情况，应据实延期交房。
本院对此分析如下：1、关于是否存在因停水而延期交房的情形。被告提供的《桂平市自来水厂证明》证实2011年10月23日停水时间6时30分-12时15分，与被告提供的《签证单》的停水时间相吻合，故本院确认停水时间为1天，被告主张其余扣减期间，证据不足，理由不充分，不予确认；
2、对于是否存在停电而延期交房的情形。被告提供桂平供电公司出具的停电统计只是证实磷肥厂线914线停电的情况，但是被告提供的《签证单》为第三方证实涉案商品房的工程建设工程中停电的情况，原告未能提供其他证据反驳，应采信有第三方证实的停电情况，因此在合同履行期内的2011年9月26日、10月5日、10月28日、11月17日、2012年2月11日共5天，连续停电已超过4个小时，应确认被告因此延期交房的期间；
3、对于国家法定节假日是否属于合同约定重大庆典活动的范围，被告能否据此顺延交房的问题。庆典活动一般理解为组织利用自身或社会环境中的有关重大时间、纪念日、节日等所举办的各种仪式、庆祝会和纪念活动的总称，主要类型包括节庆活动、纪念活动、典礼仪式等，根据《全国年节及纪念日放假办法》第二条“全体公民放假的节日：（一）新年，放假1天（1月1日）；（二）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；（三）清明节，放假1天（农历清明当日）；（四）劳动节，放假1天（5月1日）；（五）端午节，放假1天（农历端午当日）；（六）中秋节，放假1天（农历中秋当日）；（七）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）”的规定，原、被告在合同所约定重大庆典活动范畴应包括我国法定节假日，而且根据上述规定在法定节假日内全体公民均应放假，再结合被告提供有第三方认可的《签证单》，亦证实在法定节假日内存在停工的事实，那么被告主张在合同履行期内2011年10月1日、2日、3日（国庆节）、2012年1月1日（元旦）、1月22日、23日、24日（春节），共有7天应认定属合同约定重大庆典活动的范畴，可作为据以延期交房的事实，本院予以支持，应确认被告因此延期交房的期间为7天；
4、关于被告主张高考造成延误施工是否属延期交房事由的问题。被告提供的桂平市环境保护局《关于2011年高考期间加强环境噪声污染防治监管工作方案》、《浔环字（2012）43号环境保护局文件》已证实，2011年、2012年高考期间分别为2011年6月1日-6月8日，2012年6月1日-6月8日，该期间均不在原、被告合同履行期间内，被告据此认为高考期间停工造成延期交房，没有事实依据，与合同约定不符，本院不予支持；
5、关于被告主张因降雨延误施工是否属延期交房事由的问题。被告就其主张提供桂平市气象局提供的气象资料，但该资料只显示降雨日期及日降雨量，没有显示连续降雨或间断降雨时长。本院在诉讼过程中对被告提供的《签证单》中所证实降雨停工的日期到桂平市气象局进行核查，调取的气象资料可以证实2011年9月30日、10月7日、2012年1月3日、1月4日、1月5日、1月15日、2月27日、2月28日，上述8天连续降雨超四个小时，符合双方约定可据实予以延期交房的情形，本院予以确认因降雨而延期交房8天的事实；
6、关于被告主张中山路南路道路工程施工造成工程延误施工是否属延期交房事由的问题。被告提供的《报告》所涉及的桂平市中山南路道路于2010年1月20日开工建设，2011年5月5日竣工验收合格，该期间并非在原、被告合同履行期内，被告据此认为属合同约定延期交房的情形，没有事实依据，本院不予支持；
7、关于被告主张市政配套设施施工造成工程延误施工是否属延期交房事由的问题。根据桂平市市政管理局出具《证明》可以证实，涉案商品房所在小区第一期建设工程中，1#、2#楼中山路雨水污水市政管道、中山路绿化带，广场硬化及粘贴广场砖属于开发商出资建设的城市道路和基础设施，建设完成后管理权归市政管理局。根据被告鑫盛公司提供的《市政工程施工合同》可以证实合同约定履行期限为100天，《开工申请、开工令》、《工程开工／复工报审表》、《工程竣工报验单》可以证实涉案的桂平市农产品产地批发市场第一期建设工程市政工程开工2012年2月19日，竣工时间2012年9月15日。根据合同第八条的约定，市政配套设施安装延误出卖人据实予以延期，因此被告主张该市政工程施工100天在原、被告履行合同期间，且符合合同约定据此延期交房的情形，本院确认市政施工100天可作为延期交房的时间；另1#的广场砖铺设工程的工程性质亦属于市政工程，该工程于2012年2月13日开工、2012年9月3日竣工，属于合同约定可据此延期交房的情形，但由于与前一市政工程建设工期属于重叠，只计算2012年2月13日至2012年2月18日共6天，其余不另行重复计算；
8、关于被告主张合同履行期间出现气温高于35℃、低于10℃的恶劣天气造成工程延误施工是否属延期交房事由的问题。根据《中华人民共和国气象法》第四十一条“（四）气象灾害，是指台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾等所造成的灾害。”及参照《防暑降温措施管理办法》第三条“高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐射、或伴有高气湿（相对湿度≥80%RH）相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数（WBGT指数）超过规定限值的作业。高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温35℃以上的天气。高温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业。”、第八条“在高温天气期间，用人单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施：（一）用人单位应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温，调整作业时间，但因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外：……3、日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。”的规定，35℃以上温度属于高温天气，属气象灾害的一种，那么恶劣天气应属于气象灾害的范畴内，结合桂平市气象局出具的气象资料可以证实，在合同履行期内2011年9月28日气温超过35℃，这就属于合同约定恶劣天气延误施工的情形，被告可以据此延期交房1天。因被告未能提供证据证实气温10℃以下属于恶劣天气的情形，被告据此主张造成延误施工，证据不充足，理由不充分，本院不予支持。
原告诉称所交房屋未经验收合格，没有验收合格证、房屋质量保证书等法定证书，应属不能交付的房屋。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》第八条约定“出卖人应在2012年2月28日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备验收合格条件，并符合本合同约定的商品房交付给买受人使用。”，根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条规定，房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格后，方可交付使用。根据上述相关法律法规规定并结合《商品房买卖合同》的表述，涉案商品房经验收合格应理解为竣工验收合格。被告鑫盛公司已提交证据证实所建涉案商品房于2012年4月25日通过建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位五方验收合格，并出具《建设工程质量竣工验收意见书》，认定涉案商品房工程质量合格。故原告主张商品房未经验收合格证据不充足，理由不充分，本院不予支持。
（三）关于被告鑫盛公司是否违约，应否承担违约责任，应否支付违约金39129.8元给原告的问题。根据上述观点，被告在施工建设过程中因停水延期1天、停电延期5天、重大庆典活动延期7天、降雨延期8天、市政工程建设延期106天，高温天气影响延期1天，扣除上述时间段内2012年2月27日、2月28日共2天日期重叠，故被告符合合同约定延期情形合计为128天-2天=126天。被告从约定交房时间2012年2月28日至实际交房时间2012年9月25日止，共迟延208天，扣除被告符合合同约定延期情形的126天，被告仍迟延交房208天-126天=82天，按合同第八条的约定，被告未能按时交房已构成违约，应承担逾期交房的违约责任，被告应以原告累计已付款的万分之三／日向原告支付违约金，即624080元×82天×万分之三／日=15352.4元。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第五条第二款，参照《建设工程质量管理条例》第十六条之规定，判决如下：
一、被告桂平市鑫盛投资实业有限公司应支付逾期交房违约金15352.4元给原告徐桂锋、黄琼淇；
二、驳回原告徐桂锋、黄琼淇的其他诉讼请求。
本案受理费778元（原告已预交），由原告徐桂锋、黄琼淇负担305元，由被告桂平市鑫盛投资实业有限公司负担473元。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
义务人不履行义务的，权利人可于本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数加五提出副本，上诉于贵港市中级人民法院。同时应在上诉期届满后七日内预交上诉案件受理费778元，款汇至户名为：贵港市中级人民法院—诉讼费；开户行：中国农业银行贵港分行营业部；账号：455101012001893。逾期不交也未提出司法求助申请的，则按自动撤回上诉处理。
审 判 长 李 羿
审 判 员 郑智勇
人民陪审员 李达球
二〇一四年一月九日
书 记 员 严 静