广西壮族自治区南宁市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）桂01民终3732号
上诉人（原审原告）：广西友容投资有限公司。
法定代表人：杨健华，总经理。
委托诉讼代理人：何涛，广西欣和律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司。
法定代表人：蒙贵飞，董事长。
委托诉讼代理人：潘惠英，广西八桂律师事务所律师。
上诉人广西友容投资有限公司（以下简称友容公司）与上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称广西一建）建设工程施工合同纠纷一案，双方均不服南宁市青秀区人民法院（2013）青民一初字第2223号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年9月13日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人友容公司的委托诉讼代理人何涛，上诉人广西一建的委托诉讼代理人潘惠英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
上诉人友容公司的上诉请求：一、维持一审判决第一项；二、广西一建向友容公司赔偿购房者未起诉但根据购房合同友容公司应当承担的逾期交房违约金5304276元及相应利息；三、驳回广西一建的反诉请求；四、本案诉讼费全部由广西一建承担。事实和理由：一、广西一建逾期完工导致了友容公司对购房者逾期交房，故广西一建应当对此承担责任；二、广西一建的反诉请求缺乏事实和法律依据，且证据不足，应当予以驳回；三、一审法院对友容公司的利息请求不予支持是错误的，请求二审法院改判支持。
上诉人广西一建辩称，答辩意见与上诉意见一致。
友容公司向一审法院起诉请求：1、广西一建向友容公司支付工程延误赔偿金6852208元，支付工程延误赔偿金利息暂计1047792元（最终利息为：以工程延误赔偿金6,852,208元为基数，从2010年2月9日起计算至本案判决执行终结、被告全部履行判决义务之日止。）2、本案全部诉讼费用由广西一建承担。
上诉人广西一建的上诉请求：一、改判驳回友容公司的全部诉讼请求，判令友容公司向广西一建赔偿逾期支付进度款违约金1430000元；二、本案诉讼费用全部由友容公司负担。事实和理由：一、一审法院没有查明本案工期延误的原因就草率下判是错误的，友容公司存在拖欠工程进度款、变更设计及单方面分包工程的行为，依据双方的约定，工期应当顺延；二、一审法院仅支持2009年7月31日前的逾期支付进度款违约金明显与事实不符。
上诉人友容公司辩称，答辩意见与上诉意见一致。一、广西一建逾期完工与友容公司的分包行为无关，且分包工程是双方协商一致的结果，友容公司还向广西一建支付了配合费；二、友容公司每月都会向广西一建支付两、三次工程进度款，广西一建每月完成的工程量也是正常的，不存在顺延工期的情形；三、双方签订的补充协议4对工程竣工时间进行了约定，双方应当恪守。
广西一建向一审法院反诉请求：1、友容公司向广西一建赔偿逾期支付进度款违约金1430000元；2、本案的全部诉讼费用由友容公司承担。
一审法院认定事实：2006年12月，友容公司（发包人）与广西一建（承包人）签订一份《建设工程施工合同》，合同约定：由广西一建承建友容公司开发的南宁市民族大道凤岭段北面英伦十八1#、2#、4#、5#、6#楼项目工程。开工日期2006年12月30日，竣工日期2008年9月19日。合同第26条对工程款（进度款）支付进行了约定。合同第35.1条约定：发包人违约的工期顺延，并且每天按应付金额的万分之四向承包人支付违约金。同年12月，双方又签订了一份《建设工程施工合同补充协议》（以下简称补充协议1），该补充协议书约定，工程承包范围包括英伦十八工程的施工图及相关技术资料范围内的工程内容，先开工3#楼（含该部分的地下室），23层框架，约32000平方米。开工日期暂定2006年12月30日。合同第7.2条约定:“工程工期分阶段控制,分为基础、主体十二层、主体封顶、抹灰、竣工五个时间段按甲方审批后的计划工期进行控制。如各控制点时间段工期超出计划工期，乙方（广西一建）按5000元/天向甲方（友容公司）赔偿经济损失。工程竣工时间每拖延1天，由乙方付给甲方工程延误违约金10000元；因工期延误造成甲方损失超过工期延误违约金的，超过部分由乙方补足。”7.2.1条约定“本合同规定的竣工日期是指甲方认可的合同约定工程承包内容全部完工，并通过甲方组织的竣工验收（工程总验收）之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或甲方组织的验收评定为不合格，均视为工程未竣工。”第12条工程进度款的核实与支付约定：“……12.2付款方式：（1）基础
--
地下室顶板施工完毕后7个工作日内，支付该部分工程量价款的80%；（2）转换层部分施工完毕后7个工作日内，支付该部分工程量价款的80%；（3）主体工程每完成三层楼面的砼浇筑7个工作日内，支付该部分工程量价款的80%；（4）主体工程验收合格后7个工作日内，支付该部分工程量价款的80%；（5）外墙装饰完工后7个工作日内，支付该部分工程进度款的80%；（6）内墙装饰每2个月，支付该部分工程进度款的80%；（7）安装工程预埋部分进度款，基础
--主体一半施工完毕7个工作日内，支付该部分工程进度款的80%；主体一半--
主体封顶施工完毕7个工作日内，支付该部分工程进度款的80%；（8）已完成的砌体工程与上述主体结构混凝土工程进度款同期同比例支付……（11）若甲方不按合同约定的期限支付进度款，乙方有权按国家相关规定执行。并且每延误一天，甲方按应付金额的万分之四向乙方支付违约金。”2007年12月18日双方签订一份《英伦十八建设工程施工合同修改补充协议》（编号英伦补充协议2），约定：双方签订的《建设工程施工合同》中关于1#、2#、4#、6#楼所涉及的权利和义务均作废，1#、2#、4#、6#楼工程不再属于广西一建的承包范围。广西一建的实际承包范围改为：包括英伦十八工程3#、5#楼及其对应的地下室部分的施工图及3#、5#楼相关技术资料范围内的工程内容。协议第5条约定：“签订本补充协议前涉及到的工程进度款问题，按甲方（友容公司）自行审定的工程款计218.5万元于2007年11月29日拨付给乙方（广西一建），以便乙方组织施工，乙方不得再就此前工程款问题提出索赔。同时，甲方对乙方此前在合同履行过程中的所有违约行为和过错责任不再追究经济责任及法律责任，甲方此前对乙方所作出的所有经济处罚予以取消，甲方原对乙方作出的所有罚款在此协议签订之日起3个工作日内返还给乙方（无息）。”协议第10条约定：“原合同第35.1款关于甲方违约的具体责任修改如下'本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的违约责任：工期顺延，并且每逾期一天按应付金额的万分之四向承包人支付违约金。'变更为'工期顺延，每逾期一天按5000元/天向乙方支付违约金。'”2008年6月23日友容公司（甲方）、广西一建（乙方）再签订一份《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议3），协议约定：“……二、甲方同意在资金上给予乙方支持，即在3#、5#楼封顶前，甲方借支135万元整给乙方支付材料款（免息）。……五、乙方同意在甲方按本补充协议第一、二条约定履行了付款义务后，放弃追究甲方本补充协议签订前不按时支付工程款的违约责任。六、乙方承诺：英伦第十八3#楼在2008年7月20日前封顶（不含斜屋面和尖顶），英伦第十八5#楼在2008年8月20日前封顶（不含斜屋面和尖顶）。乙方在天气条件许可的情况下采取增加施工工人加班加点抢施工进度的方法，保证工程顺利按时封顶。七、乙方按本协议规定封顶后，甲方同意放弃乙方在此前节点工期延误的一切法律责任及经济责任的权利。竣工日期：3#楼2009年2月25，5#楼2009年3月31日，若不按期竣工，按原合同及补充协议执行（非乙方责任造成延误工期的除外）。”2009年4月13日友容公司（甲方）、广西一建（乙方）又签订一份《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议4），协议约定：“一、甲方同意在本补充协议签订之日起3个工作日内将拖欠乙方的进度款93万元、3#楼屋面停工造成乙方损失赔偿费40万元及4#、6#楼定额测定费和工人团体保险费约5万元，共138万元一起一次性支付给乙方。二、甲方同意从本补充协议签订之日起往后所有的工程进度款按月支付，每月5日前支付，支付额度为扣除让利后，按已完成工程量的90%一次性支付给乙方。……四、甲方同意对乙方在本补充协议签订前的原合同履约过程中的所有违约行为和过错责任不再追究经济责任及法律责任。同时，乙方也同意在甲方按本补充协议履行后，放弃追究甲方在本补充协议签订前所有的经济责任及法律责任。五、乙方承诺：英伦十八3#楼在2009年7月31日前、5#楼在2009年7月31日前在天气条件许可的情况下采取增加施工工人加班加点抢施工进度的方法，完成合同内约定的工作内容。（政府行为、设计变更、不可抗力非乙方责任等所造成的工期延误，工期相应顺延）”。英伦十八3#楼于2007年2月7日开工、2010年1月28日竣工、2010年2月8日通过建设单位、施工单位、设计单位验收；5#楼于2007年5月1日开工、2010年1月28日竣工、2010年2月8日通过建设单位、施工单位、设计单位验收。友容公司在2007、2008年间将上述英伦十八3#楼、5#楼对外进行销售，其中案外人黄珊、余闯等174户购房者以友容公司逾期交房为由向本院起诉，要求友容公司承担逾期交房责任。一审法院受理后于2012年10月10日作出（2011）青民一初字第763号民事判决，在该案中黄珊、余闯要求友容公司支付75215元逾期交房违约金，判决认定友容公司逾期交房，应向黄珊、余闯支付逾期交房违约金25348元。此外，经一审法院调解，友容公司应支付的逾期交房违约金情况如下：（2011）青民一初字第155号友容公司支付违约金11498.93元；（2011）青民一初字第158号友容公司支付违约金13797.48元；（2011）青民一初字第160号友容公司支付违约金7661.39元；（2011）青民一初字第161号友容公司支付违约金14152.68元；（2011）青民一初字第165号友容公司支付违约金9520.50元；（2011）青民一初字第166号友容公司支付违约金11746.98元；（2011）青民一初字第167号友容公司支付违约金8848.69元；（2011）青民一初字第169号友容公司支付违约金9250.02元；（2011）青民一初字第168号友容公司支付违约金14165.59元；（2011）青民一初字第170号友容公司支付违约金8701.71元；（2011）青民一初字第2393号友容公司支付违约金8243元；（2011）青民一初字第2392号友容公司支付违约金10192元；（2011）青民一初字第2394号友容公司支付违约金13876元；（2011）青民一初字第2395号友容公司支付违约金12803元；（2011）青民一初字第2396号友容公司支付违约金11949元；（2011）青民一初字第2397号友容公司支付违约金8240元；（2011）青民一初字第2398号友容公司支付违约金13225元；（2011）青民一初字第2399号友容公司支付违约金13397元；（2011）青民一初字第2402号友容公司支付违约金12447元；（2011）青民一初字第2403号友容公司支付违约金13678元；（2011）青民一初字第2404号友容公司支付违约金7953元；（2011）青民一初字第2405号友容公司支付违约金13407元；（2011）青民一初字第2406号友容公司支付违约金13184元；（2011）青民一初字第2408号友容公司支付违约金13153元；（2011）青民一初字第2400号友容公司支付违约金9946元；（2011）青民一初字第2401号友容公司支付违约金11699元；（2011）青民一初字第2324号友容公司支付违约金8550元；（2011）青民一初字第2325号友容公司支付违约金14560元；（2014）青民一初字第717号友容公司支付违约金8113元；（2014）青民一初字第719号友容公司支付违约金11665元；（2014）青民一初字第720号友容公司支付违约金8138元；（2014）青民一初字第721号友容公司支付违约金8819元；（2014）青民一初字第718号友容公司支付违约金7767元；（2014）青民一初字第339号友容公司支付违约金12685元；（2011）青民一初字第154号友容公司支付违约金12889.7元；（2011）青民一初字第156号友容公司支付违约金13062.23元；（2011）青民一初字第157号友容公司支付违约金8166.38元；（2011）青民一初字第164号友容公司支付违约金9228.07元；（2011）青民一初字第1973号友容公司支付违约金9144.07元；（2011）青民一初字第2323号友容公司支付违约金10147元；（2011）青民一初字第2388号友容公司支付违约金13680元；（2011）青民一初字第2389号友容公司支付违约金13566元；（2011）青民一初字第2391号友容公司支付违约金13669元；（2011）青民一初字第159号友容公司支付违约金12322.82元；（2011）青民一初字第1974号友容公司支付违约金16999.26元；（2011）青民一初字第1975号友容公司支付违约金11024.26元；（2014）青民一初字第756号友容公司支付违约金16829元；（2011）青民一初字第2381号友容公司支付违约金8076元；（2011）青民一初字第2380号友容公司支付违约金12984元；（2011）青民一初字第2387号友容公司支付违约金10128元；（2011）青民一初字第2373号友容公司支付违约金13332元；（2011）青民一初字第2376号友容公司支付违约金11650元；（2011）青民一初字第2377号友容公司支付违约金13332元；（2011）青民一初字第2372号友容公司支付违约金10411元；（2011）青民一初字第2409号友容公司支付违约金8380元；（2011）青民一初字第2411号友容公司支付违约金11457元；（2011）青民一初字第2386号友容公司支付违约金8380元；（2011）青民一初字第2385号友容公司支付违约金8380元；（2011）青民一初字第2390号友容公司支付违约金11944元；（2011）青民一初字第2414号友容公司支付违约金12063元；（2011）青民一初字第2384号友容公司支付违约金11116元；（2011）青民一初字第2340号友容公司支付违约金11339元；（2011）青民一初字第2336号友容公司支付违约金12694元；（2011）青民一初字第2335号友容公司支付违约金8603元；（2011）青民一初字第2334号友容公司支付违约金8603元；（2011）青民一初字第2344号友容公司支付违约金12107元；（2011）青民一初字第2342号友容公司支付违约金8379元；（2011）青民一初字第2345号友容公司支付违约金11186元；（2011）青民一初字第2347号友容公司支付违约金12174元；（2011）青民一初字第2332号友容公司支付违约金13211元；（2011）青民一初字第2343号友容公司支付违约金12326元；（2011）青民一初字第2321号友容公司支付违约金12637元；（2011）青民一初字第2327号友容公司支付违约金10435元；（2011）青民一初字第2326号友容公司支付违约金7277元；（2011）青民一初字第2328号友容公司支付违约金8429元；（2011）青民一初字第2331号友容公司支付违约金11998元；（2011）青民一初字第2320号友容公司支付违约金7390元；（2011）青民一初字第2366号友容公司支付违约金11200元；（2011）青民一初字第2364号友容公司支付违约金10893元；（2011）青民一初字第2365号友容公司支付违约金11648元；（2011）青民一初字第2350号友容公司支付违约金11283元；（2011）青民一初字第2359号友容公司支付违约金8304元；（2011）青民一初字第2358号友容公司支付违约金8304元；（2011）青民一初字第2361号友容公司支付违约金11941元；（2011）青民一初字第2355号友容公司支付违约金8077元；（2011）青民一初字第2356号友容公司支付违约金8229元；（2011）青民一初字第2353号友容公司支付违约金12989元；（2011）青民一初字第2357号友容公司支付违约金11456元；（2011）青民一初字第2271号友容公司支付违约金10720元；（2011）青民一初字第2272号友容公司支付违约金11825.6元；（2011）青民一初字第2274号友容公司支付违约金12988.8元；（2011）青民一初字第2275号友容公司支付违约金12062.4元；（2011）青民一初字第2276号友容公司支付违约金11556.8元；（2011）青民一初字第2277号友容公司支付违约金10411.2元；（2011）青民一初字第2278号友容公司支付违约金11763.2元；（2011）青民一初字第2280号友容公司支付违约金12984元；（2011）青民一初字第2281号友容公司支付违约金13446.4元；（2011）青民一初字第2283号友容公司支付违约金10876.8元；（2011）青民一初字第2284号友容公司支付违约金11048元；（2011）青民一初字第2288号友容公司支付违约金12768元；（2011）青民一初字第2289号友容公司支付违约金7848元；（2011）青民一初字第2291号友容公司支付违约金11339.2元；（2011）青民一初字第2293号友容公司支付违约金13332.8元；（2011）青民一初字第2294号友容公司支付违约金11150.4元；（2011）青民一初字第2296号友容公司支付违约金13806.4元；（2011）青民一初字第2367号友容公司支付违约金8380元；（2011）青民一初字第2300号友容公司支付违约金12460.8元；（2011）青民一初字第2302号友容公司支付违约金13564.8元；（2011）青民一初字第2306号友容公司支付违约金8532.8元；（2011）青民一初字第2310号友容公司支付违约金10585.6元；（2011）青民一初字第2313号友容公司支付违约金12870.4元；（2011）青民一初字第2317号友容公司支付违约金11496元；（2011）青民一初字第2360号友容公司支付违约金11446元；（2011）青民一初字第162号友容公司支付违约金16716.67元；（2011）青民一初字第2273号友容公司支付违约金13420.8元；（2011）青民一初字第2279号友容公司支付违约金12062.4元；（2011）青民一初字第2282号友容公司支付违约金11763.2元；（2011）青民一初字第2285号友容公司支付违约金11856元；（2011）青民一初字第2286号友容公司支付违约金11185.6元；（2011）青民一初字第2287号友容公司支付违约金12436.8元；（2011）青民一初字第2290号友容公司支付违约金11776元；（2011）青民一初字第2292号友容公司支付违约金10585.6元；（2011）青民一初字第2297号友容公司支付违约金12521.6元；（2011）青民一初字第2298号友容公司支付违约金13099.2元；（2011）青民一初字第2299号友容公司支付违约金13211.2元；（2011）青民一初字第2301号友容公司支付违约金11662.4元；（2011）青民一初字第2303号友容公司支付违约金12880元；（2011）青民一初字第2304号友容公司支付违约金12363.2元；（2011）青民一初字第2305号友容公司支付违约金12267.2元；（2011）青民一初字第2307号友容公司支付违约金13217.6元；（2011）青民一初字第2308号友容公司支付违约金12107.2元；（2011）青民一初字第2309号友容公司支付违约金12012.8元；（2011）青民一初字第2311号友容公司支付违约金10280元；（2011）青民一初字第2312号友容公司支付违约金13428.8元；（2011）青民一初字第2314号友容公司支付违约金10742.4元；（2011）青民一初字第2315号友容公司支付违约金13446.4元；（2011）青民一初字第2316号友容公司支付违约金12116.8元；（2011）青民一初字第2318号友容公司支付违约金12288元；（2011）青民一初字第2319号友容公司支付违约金9821元；（2011）青民一初字第2322号友容公司支付违约金13211元；（2011）青民一初字第2329号友容公司支付违约金12605元；（2011）青民一初字第2330号友容公司支付违约金10568元；（2011）青民一初字第2333号友容公司支付违约金10893元；（2011）青民一初字第2337号友容公司支付违约金13446元；（2011）青民一初字第2338号友容公司支付违约金11856元；（2011）青民一初字第2339号友容公司支付违约金11944元；（2011）青民一初字第2341号友容公司支付违约金12808元；（2011）青民一初字第2346号友容公司支付违约金12274元；（2011）青民一初字第2348号友容公司支付违约金11776元；（2011）青民一初字第2349号友容公司支付违约金12437元；（2011）青民一初字第2352号友容公司支付违约金11478元；（2011）青民一初字第2354号友容公司支付违约金12768元；（2011）青民一初字第2362号友容公司支付违约金13099元；（2011）青民一初字第2363号友容公司支付违约金11251元；以上调解结案友容公司应支付的逾期交房违约金合计1763453.03元。本案审理过程中，友容公司表示其主张的工程延误赔偿金6852208元包括：1、按照2006年12月双方签订的《建设工程施工合同补充协议》（补充协议1）合同第7.2条约定工期延误的违约金188万元；2、因工期延误造成的损失超过工期延误违约金的部分（赔偿超出违约金的实际损失含已起诉的174户业主主张的逾期交房违约金及尚未起诉但根据合同应由友容公司承担的逾期交房违约金）。两项合计6852208万元。广西一建确认反诉的违约金系从2009年4月17日至2010年1月28日止的违约金。
一审法院认为，双方签订的《建设工程施工合同》及其一系列的补充协议是当事人真实意思表示，内容并不违反法律禁止性规定，合法有效，受法律保护。一、本诉部分。友容公司要求广西一建承担工程延误赔偿金6852208元及利息，该赔偿金包括工期延误违约金188万元，及因工期延误造成的损失超过工期延误违约金的部分。根据2009年4月13日友容公司（甲方）、广西一建（乙方）签订的《补充协议4》约定：“……四、甲方同意对乙方在本补充协议签订前的原合同履约过程中的所有违约行为和过错责任不再追究经济责任及法律责任。同时，乙方也同意在甲方按本补充协议履行后，放弃追究甲方在本补充协议签订前所有的经济责任及法律责任。……五、乙方承诺：英伦十八3#楼在2009年7月31日前、5#楼在2009年7月31日前……完成合同内约定的工作内容。”因此，对于双方2009年4月13日前各自的违约行为因互不追究，故不在本案审理范围之内。本案涉诉工程实际竣工时间3#楼和5#楼均于2010年2月8日通过竣工验收。故从2009年7月31日起至2010年2月8日止为工程逾期竣工期间，共193天。根据双方签订的《补充协议1》第7.2条约定:“工程竣工时间每拖延1天，由乙方付给甲方工程延误违约金10000元；因工期延误造成甲方损失超过工期延误违约金的，超过部分由乙方补足。”因此，广西一建首先应按合同约定支付给友容公司工程延误违约金193万元（193天×10000元/天。）对于超过工期延误违约金的损失问题，（2011）青民一初字第763号民事判决认定友容公司“逾期交付房屋，应按合同约定的标准向友容公司承担逾期交房违约金，违约金从2009年9月25日起至2010年6月9日止，扣除依合同约定可免责的43天，应计算违约金的天数为214天”，遂判决友容公司向黄珊、余闯（购房者）支付逾期交房违约金25348元。但本案中，广西一建工期延误的期间为2009年7月31日起至2010年2月8日止，广西一建应向友容公司赔偿的逾期交房损失截止期限为2010年2月8日止，从2010年2月9日起至2010年6月9日止共121天为其他原因导致的逾期交房期间，该期间的逾期交房违约金不应由广西一建承担赔偿责任，因此广西一建应赔偿友容公司逾期交房的违约金为25348元×（214-121）/214天=11015.72元。至于友容公司与购房者调解结案确认的逾期交房违约金问题，酌情参照上述比例43.46%=（214-121）/214确定广西一建的赔偿额即：1763453.03元×43.46%=766396.69元。综上，广西一建应支付的超过工期延误违约金部分的损失为：11015.72元+766396.69元=777412.41元。对于其余的购房者的逾期交房违约金损失问题或因法院尚未受理、或因未最终审理判决，友容公司可待该部分损失数额明确后再另行主张。至于友容公司主张支付工程延误赔偿金的利息问题，因没有法律依据，不予支持。二、反诉部分。根据2009年4月13日友容公司与广西一建签订的《补充协议4》约定：友容公司和广西一建不再追究对方之前的经济责任及法律责任，但友容公司应在补充协议签订之日起3个工作日内将138万元一次性支付给广西一建，之后所有的工程进度款按月支付，每月5日前按已完成工程量的90%一次性支付给广西一建。但现有证据并不能表明友容公司已按上述约定标准履行了付款义务，友容公司应当按照《补充协议2》第10条约定，每逾期一天按5000元/天向广西一建支付违约金。至于违约金的计算时间问题，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”《补充协议4》中双方约定的工程竣工时间为2009年7月31日，因此，友容公司应当对2009年7月31日之前逾期付款的行为承担违约责任，广西一建应当对2009年7月31日之后工程逾期完工的行为承担违约责任。故从2009年4月17日起至2009年7月31日止共106天，友容公司应按每天5000元/向广西一建支付违约金，共计53万元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条、第二百六十九条之规定判决：一、广西一建向友容公司支付工程延误违约金193万元及超过工期延误违约金的损失赔偿金777412.41元；二、友容公司向广西一建支付逾期支付工程进度款的违约金53万元；三、驳回友容公司要求广西一建支付工程延误赔偿金利息的诉讼请求。一审本诉案件受理费67100元，由友容公司承担44104元，广西一建承担22996元。一审反诉案件受理费8835元，由友容公司承担3275元，广西一建承担5560元。
双方当事人对一审法院查明的案件事实均无异议，本院对一审法院查明的案件事实予以确认。本院另查明：一、为追讨拖欠的工程款，广西一建向法院起诉友容公司，本院就该案作出了（2014）南市民二终字第447号民事判决，认定涉案工程3#楼、5#楼经双方结算造价45637768.89元，友容公司实际支付了39119623.31元，尚欠6518145.58元，支付比例为85.71%。该判决已发生法律效力。二、2009年11月4日，广西一建与友容公司签订《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议5），就分包事宜达成协议，第四条约定，“本协议签订之日起七个工作日内，甲方（友容公司）向乙方（广西一建）支付施工配合费10万元，”第七条约定，“因分包商责任造成的本合同工程工期延误的，乙方的工期相应顺延。”
本院认为：一、关于合同效力问题。双方签订的《建设工程施工合同》及其一系列的补充协议是当事人真实意思表示，内容并不违反法律禁止性规定，一审法院确认其合法有效是正确的，本院予以维持。
二、关于哪方违约的问题。双方签订的《补充协议4》（友容公司于2009年4月13日签署、广西一建于2009年4月10日签署）第一条约定：“甲方（友容公司）同意在本补充协议签订之日起3个工作日内将拖欠乙方（广西一建）的进度款93万元、3#楼屋停工造成乙方损失赔偿费40万元及4#、6#楼定额测定费和工人团体保险费约5万元，共138万元一起一次性支付给乙方。”从该约定可知，1、友容公司自认存在拖欠广西一建93万元进度款的事实；2、友容公司承诺至迟于2009年4月16日前向广西一建支付138万元。
友容公司于2009年4月15日向广西一建支付了45万元，2009年5月7日支付了50万元，广西一建认可该两笔付款，故本院对这两笔付款予以确认。友容公司还主张于2009年5月19日向广西一建支付了112万元（实际为1120100元），至此已完成了约定的138万元付款义务。广西一建确认收到该笔1120100元，但认为是友容公司根据广西一建的请款申请而支付的工程进度款，广西一建提交了两份《工程款支付申请》，载明广西一建于2009年5月7日向友容公司请款两笔，分别是1466503.61元和1397711.85元。友容公司主张的1120100元在支付数额上和支付时间上均与138万元无法吻合，结合广西一建提交的两份《工程款支付申请》，本院对友容公司的辩解不予采信，确认友容公司于2009年4月16日前仅向广西一建支付了45万元（支付比例为32.6%），友容公司违反了《补充协议4》的约定，未完成付款义务。
上述《补充协议4》第二条约定：“甲方（友容公司）同意从本补充协议签订之日起往后所有的工程进度款按月支付，每月5日前支付，支付额度为扣除让利后，按已完成工程量的90%一次性支付给乙方。”协议签订后，广西一建于2009年5月7日向友容公司请款两笔，分别是1466503.61元和1397711.85元，有2份《工程款支付申请》为证，友容公司于2009年5月19日向广西一建支付了1120100元，有1份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为39.1%。
广西一建于2009年6月29日向友容公司请款4笔，分别是243324.69元、309934.89元、464057.68元和199300.53元，共计1216617.79元，有4份《工程款支付申请》为证，友容公司于2009年7月13日向广西一建支付了475174.93元、于2009年7月15日支付了97685元、于2009年7月27日支付了200000元，共计772859.93元，有3份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为63.52%。
广西一建于2009年7月31日向友容公司请款4笔，分别是787924.08元、601475.67元、55191.33元和164596.16元，共计1609187.24元，有4份《工程款支付申请》为证，友容公司于2009年8月3日支付了48039.2元、于2009年8月11日向广西一建支付了644702.94元、于2009年8月14日支付了85592.96元，共计778335.1元，有3份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为48.36%。
广西一建于2009年8月18日向友容公司请款2笔，分别是288964.99元和397342.9元，共计686307.89元，有2份《工程款支付申请》为证，友容公司于2009年8月27日支付了302368.5元，有1份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为44.05%。
广西一建于2009年10月11日向友容公司请款4笔，分别是680885.65元、901874.78元、255061.27元和156096.45元，共计1993918.15元，有4份《工程款支付申请》为证，友容公司于2009年10月28日向广西一建支付了942043元、于2009年10月21日支付了96172.8元，共计1038215.8元，有2份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为52.06%。
广西一建于2009年10月12日向友容公司请款1笔265526.1元，有1份《工程款支付申请》为证，友容公司于当日支付了158404.54元，有1份中国工商银行的《进账单》为证，付款比例为59.65%。
为追讨拖欠的工程款，广西一建向法院起诉友容公司，本院就该案作出了（2014）南市民二终字第447号民事判决，认定涉案工程3#楼、5#楼经双方结算造价45637768.89元，友容公司实际支付了39119623.31元，尚欠6518145.58元，支付比例为85.71%。该判决已发生法律效力。
从上述事实可知，在涉案工程中友容公司多次拖欠广西一建的工程进度款，且拖欠的比例高、时间跨度长，直至工程完工后仍拖欠广西一建工程款6518145.58元，故本院确认友容公司拖欠工程进度款已构成违约，应当承担相应的违约责任。
2006年12月，双方签订的《建设工程施工合同》第26条对工程款（进度款）支付进行了约定。该合同第35.1条约定，“发包人（友容公司）不按约定支付工程进度款的违约责任：工期顺延，并且每天按应付金额的万分之四向承包人（广西一建）支付违约金。”同年12月，双方签订的《建设工程施工合同补充协议》第12条约定，“若甲方（友容公司）不按合同约定的期限支付进度款，乙方（广西一建）有权按国家相关规定执行。并且每延误一天，甲方按应付金额的万分之四向乙方支付违约金。”2007年12月18日，双方签订的《英伦十八建设工程施工合同修改补充协议》（编号英伦补充协议2）第10条约定：“原合同第35.1款关于甲方（友容公司）违约的具体责任修改如下'本合同通用条款第26.4款约定甲方违约应承担的违约责任：工期顺延，并且每逾期一天按应付金额的万分之四向承包人支付违约金。'变更为'工期顺延，每逾期一天按5000元/天向乙方（广西一建）支付违约金。'”2008年6月23日双方签订的《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议3）第五条约定，“乙方（广西一建）同意在甲方（友容公司）按本补充协议第一、二条约定履行了付款义务后，放弃追究甲方本补充协议签订前不按时支付工程款的违约责任。”2009年4月13日双方签订的《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议4）第四条约定，“乙方（广西一建）同意在甲方（友容公司）按本补充协议履行后，放弃追究甲方在本补充协议签订前所有的经济责任及法律责任。”友容公司并未按时足额履行补充协议4的义务，故补充协议4的免责条款不生效。那么根据双方的约定，广西一建要求工期顺延及友容公司每逾期支付工程进度款一天按5000元/天向广西一建支付违约金是合理有据的，应当予以支持。友容公司从2009年4月17日（《补充协议4》约定支付138万元期限的次日）起拖欠广西一建工程进度款，直至2010年2月8日（涉案工程实际竣工之日）共计298天，广西一建仅主张到2010年1月28日，共计286天，本院予以尊重。广西一建要求友容公司赔偿逾期支付工程进度款违约金1430000元（5000元/天×286天）是客观有据的，本院予以支持。
三、关于顺延工期的问题。友容公司将涉案工程的部分项目分包给了7家施工单位，分别是1、2009年5月31日与河北宁晋县高口轻质保温材料有限公司签订合同，分包3#、5#楼外墙保温工程；2、2009年7月6日与南宁市奥邦建材有限公司签订合同，分包3#、5#楼外墙面；3、2009年6月4日与广西云峰门窗幕墙有限公司签订合同，分包塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装；4、2009年6月6日与重庆美心.麦森门业有限公司签订合同，分包3#、5#楼入户门；5、2009年7月14日与河北宁晋县高口轻质保温材料有限公司签订合同，分包3#、5#楼屋面防水、卫生间防水；6、2009年6月3日与广西南宁市苏嘉何铁艺有限公司签订合同，分包3#、5#楼阳台、楼梯和护窗栏杆工程；7、2009年10月26日与南宁恒景盛钢制品有限公司签订合同，分包3#、5#楼不锈钢护窗栏杆工程。
分包工程本属于广西一建的施工范围，友容公司主张其与广西一建达成一致后才与7家施工单位签订分包合同，但未能提供证据加以证明，广西一建亦不认可。故本院确认友容公司未经广西一建同意，自行将部分项目分包给7家施工单位。
2009年11月4日，双方签订《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议5），就分包事宜达成协议，第四条约定，“本协议签订之日起七个工作日内，甲方（友容公司）向乙方（广西一建）支付施工配合费10万元，”第七条约定，“因分包商责任造成的本合同工程工期延误的，乙方的工期相应顺延。”友容公司在二审中自认3#楼的配合费是382139.19元、5#楼的配合费是360014.99元，友容公司支付了78229元，支付比例为10.54%，其余配合费未付的原因主张是广西一建没有请款。而广西一建于2009年9月16日向友容公司发出《工程联系函》（编号：c1-138）载明：“本司多次催促贵司把二次分包的第二次所报的工程量清单给本司，以便计算出第二次该付的配合费用，但贵司一直都不提供，造成本院司资金周转非常困难。”该函有监理单位的确认及友容公司的签收，本院予以采信。友容公司没有证据证明其交付了分包工程量清单，那么广西一建在没有数据的情况下无法计算出配合费的请款数额。且双方约定友容公司应当于签订协议之日起七个工作日内支付施工配合费10万元，该支付义务无须请款，友容公司也未足额履行。友容公司拖欠配合费已构成违约，应当承担相应的违约责任。
2009年4月13日双方签订的《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议4）约定涉案工程的竣工日期为2009年7月31日。而2009年7月6日友容公司与南宁市奥邦建材有限公司签订的分包合同约定的工期为40天，2009年6月4日友容公司与广西云峰门窗幕墙有限公司签订的分包合同约定的工期为64天，均超过了友容公司与广西一建约定的涉案工程竣工日期2009年7月31日。可见，友容公司的分包行为确实导致了工期的延误。广西一建于2009年9月21日向友容公司发出《工程联系函》，载明分包施工单位怠于施工，至当天仍未完工，导致广西一建不能按计划拆除外架。该函有友容公司及监理单位的签字，故予以采信，本院确认分包施工单位延期完工。至于各分包工程的实际竣工时间，友容公司在二审中表示“未有书面的分包工程接收文件，故现在不能查清”。友容公司作为分包工程的发包方，不能说明各分包工程的实际竣工时间，应当自行承担不利后果。
2009年11月4日双方签订的《英伦十八3#、5#楼建设工程施工合同补充协议》（编号：英伦第十八3#、5#补充协议5）第七条约定，“因分包商责任造成的本合同工程工期延误的，乙方（广西一建）的工期相应顺延。”本案中确实存在因友容公司及分包商原因造成工程工期延误的事实，广西一建要求工期相应顺延符合约定，应当予以支持。
广西一建主张友容公司变更设计。友容公司二审中自认其单方面决定变更了设计，且对变更项目无法说清。本院对该事实予以确认。广西一建于2009年5月19日、6月7日、7月13日出具三份《签证单》，由监理单位及友容公司确认属实，本院对这三份《签证单》予以采信。根据《签证单》的内容，广西一建在接到友容公司的设计变更方案后将已完成的工程拆除重做。根据双方签订的《补充协议4》第五条约定，设计变更造成的工期延误，工期相应顺延。那么广西一建据此要求顺延工期合理有据，应当予以支持。至于顺延的具体时间，因友容公司无法说清设计变更的项目，不利后果由友容公司自行承担。
在涉案工程的施工过程中，友容公司存在逾期支付工程进度款、对外发包工程及自行变更设计的行为，根据双方的约定，广西一建据此要求顺延工期符合双方的约定，本院予以支持。友容公司主张广西一建逾期完工188天，但友容公司逾期支付广西一建工程进度款的天数达到286天，故本院确认广西一建无需承担逾期完工的法律责任，应当驳回友容公司的全部诉讼请求。
综上所述，上诉人友容公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回；上诉人广西一建的上诉请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销南宁市青秀区人民法院（2013）青民一初字第2223号民事判决第一项、第三项；
二、变更南宁市青秀区人民法院（2013）青民一初字第2223号民事判决第二项为：上诉人广西友容投资有限公司向上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司支付逾期支付工程进度款的违约金143万元；
三、驳回上诉人广西友容投资有限公司的全部诉讼请求。
一审本诉案件受理费67100元，一审反诉案件受理费8835元，二审案件受理费75935元，全部由上诉人广西友容投资有限公司负担。因双方均预交了二审案件受理费，本院将二审案件受理费余款19000元退回给上诉人广西建工集团第一建筑工程有限责任公司。
本判决为终审判决。
审判长 卢玉梅
审判员 高翔宇
审判员 农虹菲
二〇一七年五月三十一日
书记员 梁志洁