广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0112民初242号原告：广州贝龙环保热力设备股份有限公司，住所地广东省广州市经济技术开发区禾丰路63号。法定代表人：ＸＸ，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈建平，广东金獬律师事务所律师。被告：南通安南重工机械有限公司，住所地江苏省南通市海安开发区通榆南路8号。法定代表人：周兵，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱俊淮，男，该公司职员。原告广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称贝龙环保）与被告南通安南重工机械有限公司（以下简称安南重工）买卖合同纠纷一案，本院2017年1月20日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告贝龙环保委托诉讼代理人陈建平、被告安南重工委托诉讼代理人朱俊淮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贝龙环保向本院提出诉讼请求：1.判令解除贝龙环保与安南重工于2015年11月25日签订的《卷板机采购合同》；2.判令安南重工退还贝龙环保货款66000元，并向贝龙环保支付违约金257600元；3.本案诉讼费由安南重工承担。事实和理由：2015年11月25日，贝龙环保因研发中心及生产基地建设，与安南重工签订《卷板机采购合同》，向安南重工采购三台卷板机，包括：TXW12CNC－6*2500卷板机一台，价格14万元；TXW12CNC-25*2500卷板机一台及托架，价格34.8万元；TXW12CNC－60*2500卷板机一台，价格80万元。合同总价128.8万元。双方约定，合同签订后7日内，甲方（贝龙环保）向乙方（安南重工）支付合同总价20%的预付款；设备预验收后发货，发货前甲方支付合同总价的50%货款；设备安装调试经甲方验收合格，移交全部完整资料后，甲方向乙方支付合同总价25%的货款，剩余合同总价5%为质保金，在质保期满后付清。质保期为2年，从交付设备验收合格次日起计。双方另约定，乙方在收到预付款后100日内，即2016年3月7日至3月10日将设备送至甲方现场，并负责安装、调试及对人员培训。到货地点为广州市开发区禾丰路63号。乙方未能按照本合同规定交货时间交付设备，从逾期之日起每日按合同总价的千分之五向甲方支付违约金；逾期一月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。双方并约定，对于因合同发生的争议，任何一方可向交货地人民法院起诉。合同签订后，贝龙环保于2015年12月1日支付了预付款257600元。根据约定，安南重工应在2016年3月10日前将设备送到贝龙环保项目现场，但安南重工却一再拖延。2016年4月9日，安南重工向贝龙环保出具《承诺函》，承诺在2016年5月5日前将TXW12CNC－6*2500卷板机、TXW12CNC-25*2500卷板机及托架交付至贝龙环保现场，剩余TXW12CNC－60*2500卷板机在2016年5月31日前交货。安南重工同意承担此前未能依照约定交货的违约责任，并承诺如仍无法按期交货，贝龙环保有权解除合同，安南重工按合同总价的20%支付违约金。此后安南重工直到2016年5月底才将第一批的两台卷板机交付，剩余一台卷板机至今仍未交货。贝龙环保屡次催促，但安南重工不加理睬。为此，贝龙环保特向法院起诉，请求判如所请。安南重工答辩称：1.双方约定2016年5月5日交货，安南重工实际于2016年5月10日发货，贝龙环保没有支付50%货款，所以安南重工与司机说收到货款再把机器交付给贝龙环保。2016年7月25日贝龙环保付款20万元，8月1日付款16.6万元。6月21日后调试好机器，贝龙环保应当把全部款项支付给安南重工，实际安南重工并未收到所有款项。8月1日贝龙环保已经把所有款项付清。2.不同意解除合同。安南重工只是迟延几天交货，属于轻微违约，且安南重工已经交了两台货物给原告。安南重工要继续履行合同，将第三台机械做好交给贝龙环保。双方当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织双方进行了证据交换和质证，双方当事人对对方提交的证据均无异议，本院予以确认。根据双方当事人的陈述和经审核确认的证据，本院认定事实如下：2015年11月20日，贝龙环保（需方、甲方）与安南重工（供方、乙方）签订《卷板机采购合同》（合同号：GZBL－2015－11－20）。合同第一条约定贝龙环保向安南重工采购三台同喜牌卷板机，具体为：TXW12CNC－6*2500卷板机一台，价格14万元；TXW12CNC-25*2500卷板机一台及托架，价格34.8万元；TXW12CNC－60*2500卷板机一台，价格80万元；合同总价128.8万元。第三条约定付款时间为：签订合同后7日内，甲方向乙方支付合同总价的20%预付款；设备发货，甲方到乙方现场预验收，经预验收合格后在发货前3日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%货款。设备安装调试经甲方验收合格，移交全部完整资料后，甲方向乙方支付合同总价的25%货款。剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后扣除（如有）质保期内违约金，经甲方验收无质量问题后30日内一次无息付清。第四条约定交货地点在贝龙环保所在地，交货期为乙方收到预付款后100日内向甲方交付合同标的物，即2016年3月7日至3月10日设备到达甲方现场。第六条约定包装费、运费、装卸费已包含在合同价内。第七条约定质保期为两年，从交付甲方经验收合格次日起计算。第十条约定乙方未能按合同规定的交货时间交付设备，从逾期之日起每日按合同总价5‰的数额向甲方支付违约金；逾期一个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，并且乙方必须向甲方支付合同总价10%的违约金。上述合同签订后，贝龙环保于2015年12月1日向安南重工支付预付款257600元，安南重工未按时交货。2016年4月7日，贝龙环保向安南重工发出《催促履约函》，称安南重工未按期交付设备已构成违约，贝龙环保对安南重工履约能力极为担忧，要求安南重工在收到函件后3日内提供相当于合同总金额20%的银行保函作为履约保证，否则贝龙环保将立即解除合同，并追究安南重工违约责任。2016年4月9日，安南重工向贝龙环保回复《履约承诺函》，承诺：1.安南重工在出具承诺函后3日内向贝龙环保支付合同总金额的10%作为履约保证金，贝龙环保应在合同履行完毕调试验收合格后3日内退还；2.安南重工保证，卷板机TXW12CNC－6*2500、TXW12CNC-25*2500及托架在2016年5月5日前交付贝龙环保，贝龙环保在收货当天支付上述设备50%的货款后卸货；3.安南重工保证，卷板机TXW12CNC－60*2500在2016年5月31日前交货，贝龙环保在收货当天支付上述设备50%的货款后卸货；4.对于未能按照《卷板机采购合同》约定交货的违约责任安南重工仍然同意承担。如安南重工在承诺的上述交货期内仍无法交货，贝龙环保要求解除合同的，安南重工同意按照合同总价款的20%承担违约金；5.安南重工同意在出具承诺函后3日内将相关的设备、材料、零部件采购合同及付款证明扫描提供给贝龙环保；6.承诺函作为《卷板采购合同》补充，未变更事项仍然依照原合同履行。上述《履约承诺函》出具后，安南重工于2016年4月15日，向贝龙环保转账10万元作为履约保证金。2016年5月10日，安南重工委托第三方将两台卷板机TXW12CNC－6*2500和TXW12CNC-25*2500及托架运送给贝龙环保。货物运到后，贝龙环保不同意收货，后经双方协商，贝龙环保于2016年5月21日收货。5月22日至6月20日，安南重工对设备进行了调试。6月21日，安南重工出具《卷板机调试总结》，要求贝龙环保在5个工作日内支付上述两台设备的到货款及安装调试款，并称卷板机TXW12CNC－60*2500相关零部件采购已经落实，需要全额付款提货，进行组装调试，现因资金未到位，可能影响设备的交付，安南重工承诺收到上述两台设备的到货款和安装调试款后20个工作日交货。2016年7月11日，贝龙环保向安南重工支付20万元货款，于8月10日支付16.6万元货款。2016年11月21日，贝龙环保向安南重工发出《限期履约通知函》，称因安南重工无法按期交货多次申请延期，至今仍无法完成交货义务，贝龙环保最后一次通知安南重工，限安南重工在2016年12月2日前完成全部供货义务，并在货到后一周内完成调试。否则，贝龙环保立即解除合同，并向法院起诉，要求安南重工承担违约责任。安南重工未在上述期限内交货，贝龙环保遂提起本案诉讼，起诉状副本于2017年1月18日送达安南重工。在庭审过程中，贝龙环保明确两台卷板机TXW12CNC－6*2500和TXW12CNC-25*2500及托架已履行完毕，贝龙环保在本案中主张解除的是针对卷板机TXW12CNC－60*2500的买卖合同。安南重工称已交付的两台卷板机因在调试过程中出现问题，安南重工在修理好后才交付给贝龙环保，所以导致交付延期。安南重工现因资金紧张，需要贝龙环保再付一部分货款后才能继续生产，贝龙环保明确表示不同意。本院认为，贝龙环保与安南重工签订的《卷板机采购合同》是双方真实意思表示，合同内容不违反法律规定，合法有效，双方应按合同约定履行义务，享受权利。贝龙环保向安南重工采购三台卷板机，并按合同约定支付了预付款，安南重工应按约定时间向贝龙环保交付设备。安南重工未按时交付设备，在贝龙环保催促后，仅交付了两台设备，尚有一台设备未能交付，并且不能确定生产时间。安南重工的行为构成根本违约，导致贝龙环保无法实现购买TXW12CNC－60*2500卷板机的合同目的，故贝龙环保要求解除有关TXW12CNC－60*2500卷板机部分买卖合同的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定，解除合同应通知对方。贝龙环保起诉要求解除合同，相关的起诉状副本于2017年1月18日送达安南重工，视为送达当天通知安南重工解除合同，有关TXW12CNC－60*2500卷板机的买卖合同于送达当日解除。合同解除后，有关TXW12CNC－60*2500卷板机的买卖终止，贝龙环保退还安南重工履约保证金，安南重工退还贝龙环保多收的货款，并按约定向贝龙环保支付相应的违约金。根据查明的事实，贝龙环保共向安南重工支付了货款623600元（257600+200000+166000＝623600元），已交付的两台卷板机95%的货款为463600元（另外5%货款作为质保金两年后支付），安南重工多收的货款为16万元。同时，贝龙环保收取了安南重工10万元履约保证金需退还安南重工，两相抵扣后，安南重工应退还贝龙环保货款6万元。另外，案涉《卷板机采购合同》第十条约定，安南重工逾期交货的，须向贝龙环保支付合同总价10%的违约金。安南重工在收取预付款后逾期交货，经贝龙环保催促后，安南重工在《履约承诺函》自愿将违约金提高到合同总价款的20%，并将《履约承诺函》作为《卷板机采购合同》的补充。现安南重工又再违反自己的承诺，贝龙环保要求安南重工支付合同总价20%的违约金257600元，具有事实和法律依据，本院予以支持。综上所述，现依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第四项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告广州贝龙环保热力设备股份有限公司与被告南通安南重工机械有限公司于2015年11月20日签订的《卷板机采购合同》中有关买卖TXW12CNC－60*2500卷板机的合同内容于2017年1月18日解除；二、被告南通安南重工机械有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州贝龙环保热力设备股份有限公司退还货款6万元，并支付违约金257600元；三、驳回原告广州贝龙环保热力设备股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3077元，由原告广州贝龙环保热力设备股份有限公司负担50元，由被告南通安南重工机械有限公司负担3027元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 员 赖鹏有二〇一七年四月一日法官助理 范雅丽书 记 员 张馨尹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。