江苏省江阴市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）澄民初字第0788号
原告江阴市房屋建设工程有限公司，住所地江阴市中山北路88号。
法定代表人周璐，该公司董事长。
委托代理人周叙明，江苏申越律师事务所律师。
被告江苏神源光电科技有限公司，住所地江阴市月城镇工业集中区月冯路西侧。
法定代表人金鑫。
原告江阴市房屋建设工程有限公司（以下简称房建公司）诉被告江苏神源光电科技有限公司（以下简称神源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年7月15日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年1月26日公开开庭进行了审理。原告房建公司的委托代理人周叙明到庭参加诉讼，被告神源公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。
原告房建公司诉称：2010年9月21日，房建公司与神源公司签订《建设工程施工合同》一份（一期工程），该合同内的工程款房建公司已另行主张权利。2011年，房建公司又与神源公司签订《建设工程施工合同》一份（二期工程），合同约定由房建公司承建神源公司第5、6号车间的土建工程、水电工程和轻钢屋面工程；合同价款为8700000元；合同还约定了其他内容。二期工程合同签订后，房建公司按约施工。在施工过程中，神源公司要求将第5、6号车间变更为1、2号仓库，且神源公司由于自身原因要求工程停工，并要求解除施工合同。为此，神源公司于2011年6月18日向房建公司出具证明一份，其中确认了上述违约事实并约定所发生的工程量以工程造价结算为准，同时确认1#、2#、仓库基础完成的造价为1242528.76元，混凝土、钢材、水泥等涨价645946元，墙面粉刷工程增加了防裂砂浆二道产生造价156800元等全部由神源公司来承担等内容。2014年6月，房建公司委托江苏建协工程咨询有限公司对神源公司的车间及仓库工程增补及零星工程造价进行了鉴定，工程造价为2050932.15元，该工程造价包括神源公司出具的《证明》上列明的工程项目价款总和，还包括神源公司应承担的二期工程保险费5657.39元。房建公司多次要求神源公司支付上述工程款等费用无果，故诉至法院，请求判令：1、神源公司支付工程款2050932.15元，并支付该款自2011年6月19日起至实际给付之日止按银行同期贷款利率计算的逾期付款利息；2、房建公司在2050932.15元工程款范围内对二期工程即1、2号仓库享有优先受偿权；3、神源公司承担本案的全部诉讼费用。
被告神源公司未作答辩，也未提供证据。
经审理查明：（一期工程情况）2010年9月21日，房建公司与神源公司签订《建设工程施工合同一份》（以下简称一期工程合同），约定由房建公司为神源公司研发车间及2、3、4号车间进行施工，合同价款为固定价880万元。一期工程于2011年12月1日竣工并验收通过。后双方发生纠纷，2013年7月4日房建公司将神源公司诉至本院，案号为（2013）澄民初字第0812号（以下简称0812号案件），该案中房建公司称：“一期工程合同固定价款为880万元、实际发生的增量工程工程款为156800元、材料价格涨价款为651420元，工程款总计9608220元，神源已支付130万元，尚结欠工程款8308220元，故要求神源公司支付工程款8308220元及利息”。该案审理中，房建公司减少诉讼请求，要求神源公司按固定价880万元结算工程款，神源公司已付130万元，要求继续支付剩余750万元并承担利息。后该案本院判决神源公司向房建公司支付工程款750万元，并支付662万元工程款自2012年3月2日起、88万元工程款自2013年1月1日起至判决确定给付之日止计算的利息。该案上述判决内容已生效。
另查明：（二期工程情况）2011年，神源公司与房建公司又签订《建设工程施工合同》一份（以下简称二期工程合同），约定由房建公司承建神源公司位于江阴市月城镇东的神源公司5#、6#车间的土建工程，水电工程、轻钢屋面工程，固定总价为870万元；合同上没有载明工期；合同还约定了其他内容。其后，房建公司开始施工。
2011年5月18日，房建公司与神源公司达成停工通知一份，载明因神源公司企业内部产品结构调整，现决定二期工程（仓库1、仓库2）即日起停工。
2011年6月18日，神源公司向房建公司出具《证明》一份，载明：“根据神源公司，二期建设工程施工合同中，5#、6#车间变更为1号仓库、2号仓库，施工单位由房建公司承建。由于神源公司内部自身原因，工程停工。部分基础工程已完成，所发生的工程量以工程造价结算为准。解除工程施工合同，1#、2#、仓库基础完成的造价为壹佰贰拾肆万贰仟伍佰贰拾捌元柒角陆分，根据合同价和当时市场价普通涨价，混凝土、钢材、水泥等涨了陆拾肆万伍仟玖佰肆拾陆元。墙面粉刷工程增加了防裂砂浆二道，产生造价壹拾伍万陆仟捌佰元整。以上所产生的造价、涨价、增加全部由神源公司承担，同意进入总造价。”房建公司认可证明上载明的内容，并确认二期合同解除时间为2011年6月18日。
再查明：针对1、2号仓库工程，房建公司于2011年4月27日购买了建筑工程团体人身意外伤害保险，保险单上载明总造价为550万元，保险费合计6600元。房建公司明确，该保险并非属于国家强制性投保的险种。
又查明：针对说明中载明的款项，神源公司并未支付。
在本案起诉之前，房建公司没有就优先受偿权向相关部门主张过。
审理中，针对证明中载明的内容，房建公司称：
1、证明系双方在2011年5月18日达成停工通知后，房建公司向神源公司主张权利而形成；
2、“5#、6#车间变更为1号仓库、2号仓库”是指工程名称发生变化，工程内容和地点没有发生变化；
3、“部分基础工程已完成”是指1号仓库、2号仓库的基础已完成；
4、“所发生的工程量以工程造价结算为准”具体意思不清楚，这是神源公司书写的，当时出具证明时，工程造价已经确定，就是证明中载明的数额；
5、“1#、2#、仓库基础完成的造价为壹佰贰拾肆万贰仟伍佰贰拾捌元柒角陆分”，就是指一号仓库和二号仓库基础的造价；
6、“根据合同价和当时市场价普通涨价，混凝土、钢材、水泥等涨了陆拾肆万伍仟玖佰肆拾陆元”是指一期工程材料价格的涨价；
7、“墙面粉刷工程增加了防裂砂浆二道，产生造价壹拾伍万陆仟捌佰元整”是指一期工程施工中增加的工程量的造价。
8、上述第5项涨价和第6项增加造价的内容，已经在0812号案件中主张过，因涉及鉴定，为简便起见，在0812号案件中暂时撤回，后与神源公司协商，确认了上述款项数额。
房建公司另称，2011年6月18日后，其公司基本每月都口头向神源公司主张优先受偿权。对此，房建公司没有提供证据。
以上事实，由二期工程施工合同、证明、咨询报告书、0812号民事判决书及当事人的陈述等在卷佐证。
本院认为：神源公司经本院依法送达应诉材料、开庭传票后未到庭参加诉讼，且未提供证据，怠于行使自己的诉讼权利，由此产生的法律后果由神源公司承担，本院按房建公司提供的证据认定案件事实。
（一）关于房建公司主张的工程款及利息。
神源公司向房建公司出具了证明，房建公司对证明中载明的各项内容向本院进行了陈述，房建公司陈述的内容与证明中载明的内容在文义表达上并不矛盾，同时神源公司也未到庭提出异议，故本院对证明中的内容予以确认。证明中神源公司确认1#、2#仓库基础造价1242528.76元、材料价格上涨费645946元、墙面粉刷工程增加防裂砂浆二道造价15.68万元全部由神源公司承担，故房建公司有权要求神源公司支付上述款项2045274.76元。
关于房建公司主张的保险费5657.39元，证明上载明因神源公司的原因工程停工，后解除合同，故房建公司主张的该款项实际上系解除合同造成的房建公司损失。根据合同法的规定，非违约方要求违约方赔偿损失的，不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，该保险险种非国家强制性投保，同时房建公司也没有举证证明在签订合同时将该投保情况告知了神源公司，故该项损失内容已经超过了神源公司可预见的范围，对此，神源公司不予赔偿。
关于房建公司主张的从2011年6月19日计算的利息，首先，房建公司称2011年6月18日的证明系双方在2011年5月18日达成停工通知后，房建公司向神源公司主张权利而形成，神源公司未对此提出异议，故神源公司应承担1#、2#仓库基础造价1242528.76元从2011年6月19日起算的利息；其次，关于一期工程材料涨价款和增加工程款802746元，结合0812号判决书最后一期工程款利息计算开始日期为2013年1月1日，故802746元应从2013年1月1日开始计算利息。
（二）关于房建公司主张优先受偿权的问题。
首先，1#、2#仓库基础造价1242528.76元，根据《最高人民关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，“建设工程承包人行使优先受偿权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算”，如果建设工程合同由于发包人的原因解除或终止履行，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自合同解除或终止履行之日起计算。本案中，因神源公司自身原因，双方在2011年6月18日的证明中确认解除了双方之间的合同，故房建公司行使优先受偿权的期限应当从合同解除之日即2011年6月18日开始计算，期限为六个月。房建公司没有提供证据证明其在六个月期限内向神源公司或相关部门主张过优先受偿权，现房建公司在本案中主张优先受偿权，超过了法律规定的期限，本院不予支持。
其次，一期工程材料涨价款和增加工程款802746元，系针对一期工程所产生，也超过了法律规定的六个月期间，故该款项房建公司在本案中也无权主张优先受偿权。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款，《最高人民关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、江苏神源光电科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向江阴市房屋建设工程有限公司支付工程款2045274.76元，并支付1242528.76元自2011年6月19日起、802746元自2013年1月1日起至实际给付之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的利息。
二、驳回江阴市房屋建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的时间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费23210元（江阴市房屋建设工程有限公司已预交），由江阴市房屋建设工程有限公司负担210元，由江苏神源光电科技有限公司负担23000元，江苏神源光电科技有限公司负担部分于本判决发生法律效力之日起十日内向江阴市房屋建设工程有限公司支付。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省无锡市中级人民法院开户银行：中国工商银行无锡城中支行，账号：11×××05。
审 判 长 潘亚伟
人民陪审员 瞿建华
人民陪审员 柳惠田
二〇一五年一月二十七日
书 记 员 唐 蕴
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》：
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
《最高人民关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》
四、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
《中华人民共和国民事诉讼法》：
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。