广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院民 事 判 决 书（2016）桂0103民初2196号原告：广西良兵消防工程有有限公司，住所地：南宁市青秀区竹溪路29号山水花都秀竹花园综合楼9层905号房。法定代表人：傅杰。委托代理人：廖盛峰，广西南国雄鹰律师事务所律师。委托代理人：关添，广西南国雄鹰律师事务所实习律师。被告：广西荣和企业集团有限责任公司，住所地：南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地一组团办公室。法定代表人：史英文。委托代理人：农毅，广西桂悦律师事务所律师。案由：建设工程施工合同纠纷适用程序：简易程序（）普通程序（√）立案时间：2016年3月3日开庭时间：2016年5月30日当事人到庭情况：原告方：原告广西良兵消防工程有有限公司的委托代理人廖盛峰、关添到庭被告方：被告广西荣和企业集团有限责任公司的委托代理人农毅到庭原告诉请要点诉讼请求：一、被告支付原告“荣和·大地商业中心�防安装工程”工程款304360.57元；二、本案的诉讼费用由被告承担。被告答辩要点被告辩称：1、从本案现有材料看，原告最后一次请款时间为2013年6月5日，已超过诉讼时效，故原告诉请应当驳回；2、本案主合同合同造价为1038566.73元，补充协议的总造价为84539元，两项合计1123105.73元，工程建设过程中发生设计变更，减少了工程量，减少工程量对应的造价为4446.5元，本案工程共有4笔扣款，分别为4000元、5625元、4094元、9840元，本案工程为逾期完工，按合同约定原告应当支付违约金413975.04元，原告所剩余的工程款项已经不足以抵扣其应当支付的违约金。事实认定2009年，原告（乙方、承包人）与被告（甲方、发包人）�位于广西南宁凤凰岭路1号的荣和·大地商业中心消防安装工程签订《荣和·大地商业中心消防安装工程施工合同》（以下简称《合同》），约定：承包方式为包工包料，工程内容包括荣和·大地商业中心消防安装工程的自动喷淋灭火系统、室内外消火栓灭火通风及防排烟系统、灭火器设备、疏散指示灯检测、电气防火检测、钢制防火门、钢制防火窗、防火卷帘门安装工程，并负责所承包工程的设备运输和安装及该项目整个消防系统的调试、检测和通过本地消防主管部门的消防验收；承包范围包括荣和·大地商业中心消防安装工程的水消防、电消防、自动报警系统工程、水灭火系统工程、通风防排烟工程、钢制防火门、钢制防火窗和防火卷帘门工程进行施工，包括安装、检测、调试、验收；工期为50个日历天，�期计时包括起止当日，在该工期内通过消防竣工验收，开工日期以甲方或监理发出的开工令为准；本合同为固定价格合同，采用总价包干，工程造价为1038566.73元，该合同造价已包含完成本合同工程项目施工图纸所示的所有工程内容及承包该工程而发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险、政策性文件规定及按要求需要检测、调试、验收合格的一切费用，除设计变更外，不因任何因素的影响而调整（包括但不限于工作面的延期提交、各种原因致材料价格的上涨等），且不因工程量的变化而调整；乙方应当按照甲方或监理单位发出的开工令上的开工日期开工，乙方不能按时开工，应当在接到开工令一天内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应当在接到延期开工申请后的24小时内以书面形式答复乙方，工程师在接到延期开工申请后24小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延，工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延；乙方按甲方要求提交完整的工程结算资料，待结算审核定案后，自乙方书面请款经甲方代表确认之日起10个工作日内，甲方扣除工程结算造价的3%质量保修金后一次性付清，工程质保期两年满后，甲乙双方对工程进行复检及结算后，自乙方提起请款之日起7个工作日内，甲方向乙方付清剩余的工程质量保修金（不支付利息）；工程验收合格以取得消防主管部门验收合格意见书为准；本工程竣工日期：工程竣工验收合格的，以甲方签收乙方提交的工程竣工验收报告的日期为准；工程质量保修按《工程质量保修书》执行；因乙方原因造成工程停工、消极怠工，包括未能按本合同约定的工期要求完成约定的工作在10个日历天以内的，每�天乙方按工程结算总造价的万分之五向甲方支付违约金，超过10个日历天的，自第11个日历天起，每一天乙方按工程结算总造价的千分之一向甲方支付违约金；附件一《工程质量保修书》中约定质量保修期从工程竣工通过甲方验收合格之日起计算，保修期为贰年。同年，原告（乙方）与被告（甲方）签订《补充协议》（以下简称《补充协议》），约定：根据甲乙双方于2009年4月28日签订的《合同》及工程实际情况，双方就增加商业中心室外消防管网工程施工事项协商一致，签订本补充协议；增加工程的施工承包范围为荣和大地项目商业中心室外消防管网工程，工期为15个日历天，工期从甲方发出开工令至工程竣工验收合格之日止，包含起止当日；采用总价包干方式，包干总价为84539元，该合同造价已包含完成本项工程项目的人工费、材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金、脚手架、材料二次搬运费、措施费、风险及施工工程中的垂直、水平运输等一切政策性文件及合同包含的所有费用，不因任何因素的影响而调整价格；工程完工后，经甲方及监理方验收合格，自乙方书面提起请款并经甲方确认之日起七个工作日内，甲方向乙方支付至工程总造价的85%工程进度款；乙方按甲方要求提交完整的竣工资料及工程结算资料，待结算审核定案后，自乙方书面请款之日起十个工作日内，甲方扣除工程结算总造价3%的工程质量保修金、已付款及违约金后一次性付清；工程保修期满（保修期两年），经甲方复检合格后，自乙方请款之日起十个工作日内，甲方扣除工程维修已用费用后付清余款给乙方（质�金无利息）。2009年4月22日，被告向原告发出《开工令》，内容为：由贵司承建我司荣和·大地商业中项目消防工程施工合同工程，目前已经具备施工条件，请贵司2009年4月22日起开始进行施工，本工程施工日期自2009年4月22日起计算。原告提交的显示为南宁市公安消防支队于2010年6月17日向被告出具的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》复印件上载明：你单位肖宁于2010年6月17日经网上备案受理系统进行了荣和·大地商业中心消防安装工程工程竣工验收消防备案，备案号：450000WYS100006938。2013年5月30日、6月5日，被告分别确认收到原告送来的荣和大地商业中心消防工程竣工资料及竣工图各2套、工程结算资料一式两份。为证明涉案工程存在扣款事宜，被告提交了《设计变更单》、《工程通知单》及《工程扣款通知单》若干，其上均仅加盖有被告公章，原告亦不予认可。2016年1月，原告向被告寄去一份律师函，该函的EMS快递单上“内件品名”处标注“律师函（欠款催收）”；原告主张该律师函的内容系其向被告请求支付涉案工程款，被告确认收到该律师函，但否认其中有请款内容，并辩称因材料遗失导致不清楚原告是否向其进行过请款。在庭审中，关于涉案工程的竣工验收时间，原告主张在2010年6月17日前，系按合同约定竣工验收并合格，并未超期；被告主张该工程于2010年6月17日竣工验收合格。关于涉案工程的总造价及已付工程款，原被告�一致确认分别为1123105.73元（1038566.73元+84539元）、818745.16元。关于被告应支付的工程款数额，原告主张为1123105.73元，被告主张为682920.43元（1123105.73元-4446.5元-4000元-5625元-4094元-9840元-412179.8元违约金）。关于诉讼时效的起算时间，原告主张自其向被告提交书面请款申请满十个工作日起算即2016年1月，被告则辩称应自原告向其提供结算资料之日即2013年6月5日起算。关于涉案工程质量保修金的支付条件，原告主张已经成就，被告则认为尚未具备，但目前没有进行复检，亦未提交证据证明存在质量问题。关于工程价款结算，原被告均一致确认双方需要结算但未进行结算。判决理由本院认为：原、被告于2009年在平等自愿的基础上协商一致签订的《合同》、《补充协议》系双方真实意思表示，合同内�未悖法律、法规的强制性禁止性效力规定，合法有效，双方均应恪守。原告承包施工完成的涉案工程已经竣工验收合格，被告虽辩称存在逾期完工情形，但无相应证据予以佐证，而其所提交的《设计变更单》、《工程通知单》及《工程扣款通知单》中亦均未提及存在逾期情形，故对其该项抗辩，不予采信。综合现已查明的事实及双方陈述，应认原告于2016年1月向被告提起请款，则本案诉讼时效应自前述请款时间起算，截止至本案起诉，并未超过两年诉讼时效期间，另，依照《工程质量保修书》的约定，工程质量保修期为两年，截止至原告起诉时早已届满，且无充分证据证明存在质量问题，应认工程质量保修金的支付条件已经具备，而现有证据亦不足以证明存在设计变更等引起工程量减少、造价调整的情形发生，故被告关于诉讼时�及工程扣款的抗辩，因缺乏充分的事实和法律依据，不予采信。因本案《合同》及《补充协议》对工程造价均采总价包干方式，且原被告亦一致主张工程造价总额及被告已付工程款分别为1123105.73元（1038566.73元+84539元）、818745.16元，故本院对此予以确认，则被告还应向原告支付尚欠工程价款304360.57元（1123105.73元-818745.16元）。判决结果综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：被告广西荣和企业集团有限责任公司应向原告广西良兵消防工程有有限公司�付尚欠工程价款304360.57元。案件受理费5865元，由被告广西荣和企业集团有限责任公司负担。上述金钱债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述行为义务，义务人应于本案生效判决规定的期限内履行完毕，逾期应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的�数提交上诉状副本，上诉于南宁市中级人民法院。同时于上诉期限届满之日起七日内向南宁市中级人民法院预交案件上诉费，逾期不交纳又不提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  韦伟杰人民陪审员  叶寿腾人民陪审员  罗梅立二〇一七年十二月二十九日书 记 员  邓炜歆