新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新30民终291号
上诉人（原审被告）：新疆艾力夏提房地产开发有限公司阿克陶分公司。住所地，新疆阿克陶县公格尔路民富小区*号楼。
负责人：买买提吐尔逊*台外库力，分公司经理。
委托诉讼代理人：依沙克*卡热，新疆依沙克律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：新疆福星建设（集团）有限公司。住所地，新疆库尔勒市青年路北三巷**号。
法定代表人：王军，该公司董事长。
委托诉讼代理人：殷德龙，新疆福星建设（集团）有限公司法律顾问。
被上诉人（原审原告）：新疆福星建设（集团）有限公司哈密分公司。住所地，新疆哈密市建设东路银丰大厦*单元***室。
负责人：冯金典，该分公司经理。
委托诉讼代理人：谢朝辉，男，1969年12月28日出生，汉族，新疆福星建设（集团）有限公司哈密分公司员工，现住喀什市。
原审被告：新疆艾力夏提房地产开发有限公司。住所地，新疆乌鲁木齐市天山区延安路***号*幢*号房。
法定代表人：艾日夏提*买买提吐尔逊，公司总经理。
委托诉讼代理人：依沙克*卡热，新疆依沙克律师事务所律师。
上诉人新疆艾力夏提房地产开发有限公司阿克陶分公司（以下简称艾力夏提公司阿克陶分公司）因与被上诉人新疆福星建设（集团）有限公司（以下简称福星公司）、新疆福星建设（集团）有限公司哈密分公司（以下简称福星公司哈密分公司）、原审被告新疆艾力夏提房地产开发有限公司（以下简称艾力夏提公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服阿克陶县人民法院（2017）新3022民初307号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月06日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人艾力夏提公司阿克陶分公司及原审被告艾力夏提公司的共同诉讼代理人依沙克*卡热，被上诉人福星公司诉讼代理人殷德龙、福星公司哈密分公司诉讼代理人谢朝辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人艾力夏提公司阿克陶分公司上诉请求撤销阿克陶县人民法院（2017）新3022民初307号民事判决，公平公正判决及判令被上诉人负担上诉案件受理费用。事实和理由：2013年8月13日，我分公司与福星公司哈密分公司签订了阿克陶县民转居建设施工合同，但福星公司哈密分公司没有按时施工。直到2013年9月，我分公司自行花费开挖地基，2014年因阿克陶县计划建设经费自治区未能审批，阿克陶县委催促我分公司开始施工，将开挖的地基费用和施工图纸设计费算为158万元，要求把原工程变更为廉租房，没有让福星公司哈密分公司继续施工。福星公司哈密分公司为此到县委上访，要求还款，经阿克陶县发改委重新核算为930612.54元。其中：开挖基地费为777782.83元。根据核算，艾力夏提公司应付福星公司工程款152829.71元。但是福星公司哈密分公司自己没有按时施工，工程的性质变更为廉租房，导致合同无法继续履行的后果，福星公司哈密分公司对该工程没有投资开工，也没有施工，雇佣的员工也没有干活。在这样的情况下，阿克陶县人民法院作出判决，我分公司对判决不服，向中级人民法院提起上诉，中级人民法院审理后，依法裁定发回重审。阿克陶县人民法院现又审理，但审理过程中，认定事实错误，违反程序，判决我总公司向被上诉人承担自行准备的材料损失费，明显故意偏袒被上诉人。望贵院依法纠正一审法院（2017）新3022民初307号民事判决，维护上诉人的合法权益。
福星公司答辩称，艾力夏提公司在上诉状上未盖章，应当视为没有上诉，一审未判决上诉人艾力夏提公司阿克陶分公司承担支付工程款的责任，因此，本案一审判决应当已经生效，本案上诉人的主体不适格，应驳回其上诉请求，维持一审判决。
福星公司哈密分公司答辩意见与福星公司的答辩意见一致。
原审被告艾力夏提公司认为，因法定代表人在参加职业技能培训，公章拿不出来，公司员工没能及时在上诉状上加盖公章，开庭前才知道没有加盖公司公章。
福星公司、福星公司哈密分公司向一审法院起诉请求：请求判令被告支付工程款554277.54元，材料损失490313元；诉讼费由被告承担。
一审法院认定事实：2013年8月17日，原告新疆福星建设集团有限公司哈密分公司（以下简称福星公司哈密分公司）（承包人）与被告新疆艾力夏提房地产开发有限公司阿克陶分公司（以下简称艾力夏提公司阿克陶分公司）（发包人）签订了一份建设工程施工合同，约定：艾力夏提公司阿克陶分公司将阿克陶县民转居项目承包给福星公司哈密分公司施工，承包范围包工包料，合同价款5500万元，工期390天。合同没有约定开工日期、竣工日期。合同签订后，福星公司哈密分公司筹备工程材料，组织工人进场。至2013年9月3日，福星公司哈密分公司（甲方）与被告艾力夏提公司阿克陶分公司（乙方）签订了基础土方开挖回填协议，约定：福星公司哈密分公司将民转居项目工程的基础土方及戈壁回填承包给艾力夏提公司阿克陶分公司施工，施工时间2013年9月4日开挖至2013年9月10日基础土方开挖运出完成，2013年9月11日至2013年9月21日基础换填戈壁料达到基础设施要求。土方开挖每立方4.5元，挖土外运每立方12元，戈壁料回填压实达到图纸设计要求每立方30元。艾力夏提公司阿克陶分公司施工完成了1#-4#楼基础土方及戈壁回填工程。后因阿克陶县人民政府统筹安排，将民转居工程变更为公租房工程，工程被迫叫停，福星公司哈密分公司未再施工。经双方协商，委托阿克陶县发改委对民转居项目1#-4#楼工程进行决算，阿克陶县发改委于2015年1月12日作出建筑安装工程决算书，决算工程造价为930612.54元。其中：艾力夏提公司平整场地、挖一般土方、换填垫层总额为773119.74元，福星公司哈密分公司排水、降水总金额378313元。
原审法院认为，艾力夏提公司阿克陶分公司将工程承包给福星公司哈密分公司，工程因故被叫停，致使合同未能继续履行。经双方协商，委托阿克陶县发改委对涉案工程进行决算，双方对建筑安装工程决算书均无异议，艾力夏提公司阿克陶分公司应按照决算载明的项目款930612.54元扣减其基础开挖、回填项目工程款后支付福星公司哈密分公司工程款773119.74元后剩下的157492.80元工程费应支付原告。对原告要求支付工程款554277.54元的请求，经查，艾力夏提公司阿克陶分公司部分施工费为752703.23元，扣减后还应支付原告工程款157492.80元。对被告提出应按照《基础土方开挖回填协议》的约定扣减艾力夏提公司阿克陶分公司工程款的辩解意见，因福星公司哈密分公司对阿克陶县发改委作出的建筑安装工程决算书无异议，予以确认，故应按照决算的项目数额扣减工程款。对原告主张材料款、塔吊租赁及人工工资490313元损失的请求，材料费756313元中原告对78人员工工资78000元、保证押金20万元及保证金利息7万元没有证据证明，所以扣除以上费用之后被告还应支付378313元。对于原告主张的塔吊租赁费，由于原告利用自己的名义签订合同，没能够证明把塔吊使用于自己的其他工地或者使用于福星公司的其他工地，不予采纳。根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担，故艾力夏提公司应对本案债务承担清偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条；《中华人民共和国公司法》第十四条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条;（最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释）第九十条之规定，判决如下：一、被告新疆艾力夏提房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告新疆福星建设集团有限公司、新疆福星建设集团有限公司哈密分公司工程款157492.80元；二、被告新疆艾力夏提房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告新疆福星建设集团有限公司、新疆福星建设集团有限公司哈密分公司材料款378313元；三、驳回原告新疆福星建设集团有限公司、新疆福星建设集团有限公司哈密分公司的其他诉讼请求。本案案件受理费14202元，由被告新疆艾力夏提房地产开发有限公司承担7284元，原告新疆福星建设集团有限公司、新疆福星建设集团有限公司哈密分公司自行承担6918元。
二审期间，上诉人未向本院提供新的证据。本院二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，并对一审法院质证、认证的证据予以确认。
本院认为，本案双方当事人协商一致委托阿克陶县发改委对涉案工程进行决算，对决算结果均无异议。一审法院审理查明事实后，依法判决艾力夏提公司向福星公司、福星公司哈密分公司支付工程款157492.80元及材料款378313元正确。而本案上诉人艾力夏提公司阿克陶分公司在本案中不承担责任。艾力夏提公司阿克陶分公司上诉认为一审法院认定事实错误，违反程序判决艾力夏提公司向被上诉人承担材料损失费用，明显故意偏袒被上诉人。二审期间，艾力夏提公司阿克陶分公司又未向本院提供新的证据证明其上诉主张。综上，艾力夏提公司阿克陶分公司在不承担责任，又未供新证据证明其上诉理由的情况下，向本院提出的上诉请求不能成立，本院不予支持。本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审诉讼费9230元,由新疆艾力夏提房地产开发有限公司阿克陶分公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 彭 敬 福
审 判 员 迪丽拜尔孜帕尔
代理审判员 龚 忠 波
二〇一八年三月二日
书 记 员 尼里帕 艾尔肯