广东省广州市增城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）穗增法民三初字第1672号
原告：广州市剑设建筑装饰有限公司，住所地广东省广州市增城区（仅限办公用途）。
法定代表人：何剑文。
委托代理人：何剑聪，该公司员工。
被告：广州市增城咖菲花饮品店，住所地广东省广州市增城区。
经营者：王雪琴。
原告广州市剑设建筑装饰有限公司诉被告广州市增城咖菲花饮品店装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员赖雯丽独任审判，公开开庭进行了审理。原告广州市剑设建筑装饰有限公司的委托代理人何剑聪，被告广州市增城咖菲花饮品店的经营者王雪琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告广州市剑设建筑装饰有限公司诉称：2015年5月8日，原、被告签订《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》，双方约定将位于万达广场1栋157-158号铺承包给原告装修。2015年6月7日，原告安装木工进场，因被告迟延支付第二笔导致工程延误。且因装修地面铺水泥，遇上雨水季节，工程须待水泥干硬后才可进行其他装修。2015年7月3日，原告已将铺位装修好交付给被告使用，被告于2015年7月11日开张营业。原告将结算单交给被告，但被告迟迟不予结算，以延误工期为由拒付余款18570元。为此，为维护原告合法权益，请求法院判令，一、被告向原告支付装修款18570元和利息（从起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率计算至还清款项之日止）；二、本案的诉讼费由被告承担。
被告广州市增城咖菲花饮品店辩称：一、根据万达的备案资料与原告在合同中签订的名称不一致，原告存在欺诈行为。二、原告没有在20天的工期内完成装修，还有部分工程（户外木板）交付给被告的时候没有完成。三、原告称其是6月7日进场，但是被告可以提供证据证明原告是6月9日进场的，且原告的施工质量有问题，如地板有上翘，原告也没有帮被告保修。四、关于工程款的剩余款问题，原告没有与被告协商，而是带人到涉案商铺闹事、威胁，而且还发了一封有问题的律师函给被告。
经审理查明：被告系于2015年5月19日成立的个体工商户，经营者为王雪琴。
2015年5月8日，原告（承包人）与被告的经营者王雪琴（发包人）签订一份《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》，合同载明“第一条工程概况1.1工程地点万达1栋157-158号铺1.2工程承包方式……承包人包工、部分包料、发包人提供部分材料……1.3工程期限20天，开工日期为万达装修手续审批通过生效1.4合同价款本合同工程造价陆万陆千元整（详见附表剑设装饰装修工程报价单）……第七条工期延误7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工程相应顺延；（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况；……7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。……第八条工程款支付方式8.1……合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款支付方式支付总金额66000元第一次支付26400元（开工前两日）第二次支付26400元（木工进场）第三次支付13200元（万达验收合格完工交付七日内）8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9剑设装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起6个月（详见附表剑设装饰装修工程保修单）第九条违约责任……9.4合同一经签订，发包方不得随意删减工程项目，若经双方协商后协定删减的，发包方应支付承包方该项目已购材料或已做人工费用。……”。
2015年5月、6月期间，原告入场施工。2015年7月11日，被告对外营业。2015年5月24日，被告向原告支付工程款26400元，后被告再向原告支付工程款10000元。
2015年10月14日，本院立案受理本案。
在本案的审理过程中，一、原告确认其并未取得装修装饰资质，经本院释明，原告增加诉讼请求，请求确认《万达1栋157-158号铺结算单》为无效合同。被告对此答辩，涉案合同效力问题由法院依法认定。二、原告提出在进场施工过程中，因被告于2015年6月20日才支付第二笔工程款，仅支付10000元，且被告提出户外木地板由被告自己完成，故原告未进行户外木地板项目；另被告增加了玻璃门、玻璃门配件、吊柜灯的项目（共2500元）。为此，原告提供一份未签名的《万达1栋157-158号铺结算单》以及一份金额为2499.8元的发票，其中《万达1栋157-158号铺结算单》载明“发包人万达1栋157-158号铺咖啡店（王雪琴）承包人广州市剑设建筑装饰有限公司……账单如下：合同报价66000元扣除报价里面的项目防腐木户外地板，共13530元增加的项目共2500元万达广场1栋157咖啡店项目增加报价单2015年5月7日项目玻璃门10厘钢化玻璃……合计1004.4玻璃门配件地弹簧……合计800玻璃门配件上下夹……合计240吧台吊柜灯LED灯片455.8总计2500.2已付给承包方的费用26400元日期2015年5月24日10000元日期：2015年6月20日工程剩余的款数：66000-13530+2500-26400-10000=18570工程余款在签名后3日内结算，否则按每日3%工程余款的利息叠加到工程余款”，发票载明顾客名称为增城万达金街咖菲花饮品店，项目为玻璃门及配件、吧台吊柜LED灯带。三、被告认为，关于第二笔工程款，其并没有具体看合同约定何时支付工程款，是原告通知被告支付工程款，被告才支付的。被告之所以第二笔工程款只支付了10000元，系因为被告当天去涉案商铺查看时发现并无工人进场，故没有全额支付；对于发票，被告不持异议，对于《万达1栋157-158号铺结算单》，被告声称原告提出要增加工程款才装修户外木地板，被告确认原告除了户外木地板以外的工程均已装修完毕；被告对未付工程款18570元不持异议，但认为原告未施工户外木地板，工期应相应缩短，工期应扣去三四天，且应以每天的租金（月租金为9926元）以及物业管理费（月管理费为1383元）来计算被告的损失，该部分损失应抵扣未付的工程；且被告在涉案商铺进行闹事，给被告造成营业损失，亦应予以抵扣。
本院认为：原告未取得相应装修施工资质从事建筑活动，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二第（五）项的规定认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；……”的规定，原、被告签订的《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》为无效合同。原告主张确认上述《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》无效，理据充分，本院予以支持。原、被告均确认原告已经完成《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》约定的除了户外木地板以外的其他项目以及合同外增加的玻璃门、玻璃门配件、吊柜灯的项目，本院对此予以确认。因被告对原告主张的未付装修工程款18570元不持异议，本院予以确认。因被告未支付上述未付工程款18570元，原告主张要求支付利息的诉讼请求，理据充分，本院予以支持，利息从本案立案之日起即2015年10月14日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清之日止。至于被告提出原告因未施工户外木地板的项目而应缩减工期、赔偿被告损失以及原告闹事而造成被告损失等，被告可另行提起诉讼，本院在本案中不予处理。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十七条的规定，判决如下：
一、原告广州市剑设建筑装饰有限公司与被告广州市增城咖菲花饮品店于2015年5月8日签订的《剑设装饰与万达1栋157-158号铺咖啡店装修工程合同》无效；
二、被告广州市增城咖菲花饮品店应于本判决发生法律效力之日起五日内支付原告广州市剑设建筑装饰有限公司工程款18570元及利息（利息从2015年10月14日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至付清之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费989元，由被告广州市增城咖菲花饮品店负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按照不服本院一审判决部分的上诉请求数额（包括反诉费）向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审判员 赖雯丽
二〇一六年三月十一日
书记员 彭美英
李靖
附相关的法律法规及司法解释：
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。