四川省双流县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）双流民初字第5558号
原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司。住所地：四川省成都市武侯区。
法定代表人李文英，总经理。
委托代理人张雷，四川恒和信律师事务所律师。
委托代理人刘晓林，四川恒和信律师事务所律师。
被告四川国坤投资有限公司。住所地：四川省成都市锦江区。
法定代表人付玉平，董事长。
委托代理人潘仕强，四川盛豪律师事务所律师。
委托代理人周小琴，四川盛豪律师事务所律师。
原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司与被告四川国坤投资有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员梁宪独任审判，公开开庭进行了审理。原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司的委托代理人张雷、被告四川国坤投资有限公司的委托代理人潘仕强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司诉称，2010年9月28日，原告与被告签订《中央空调系统施工合同》，被告委托原告承担“蓝山溪谷”半岛别墅样板房（两套）中央空调系统的施工工作，工程总价包干130000元，约定付款方式为：主材进场后支付20%工程款，主机设备进场后支付50%工程款，工程竣工验收且办理完结算后10个工作日内支付25%工程款，剩余5%作为质保金，质保期2年，质保期满30个工作日内无需要扣款情况的，无息退还。该工程于2011年7月27日竣工验收，且质保期内无质量问题。原告一直要求与被告进行结算，被告找借口拖延，不及时结算。经核算，被告至今仍欠付原告工程款42925.2元，经原告多次催收，被告拒不履行付款义务，根据合同第12.6款约定，如被告不按合同约定时间付款的，超过30天后，每日按逾期付款总额的万分之二计算，向原告支付违约金。现诉请判令：1、被告支付工程款42925.2元；2、被告按照每日万分之二的标准向原告支付违约金，从2013年8月28日起计算至生效判决确认的付款之日止（截止到2015年6月26日暂计为5734.81元）；3、本案诉讼费由被告承担。
被告四川国坤投资有限公司辩称，一、被告未支付剩余工程款的原因为原告逾期15天完工，根据双方签订的《中央空调系统施工合同》第12条的约定“逾期超过15日的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同暂定总价30%的违约金。”由于原告逾期15天完工，应扣除39000元的违约金。合同第五条5.2.2项约定在办理完毕竣工结算后10个工作日内，被告向原告支付工程总价25%工程款，但该工程尚未结算。二、根据《中央空调系统施工合同》第五条5.1项的约定，被告付工程款时，原告应提供劳务所在地税务部门开具的建安发票及税票复印件，或被告财务办理建安税费代扣代缴。原告应承担的税费为3905.2元，该部分不能计算违约金。三、原告诉请的违约金计算标准过高，应以42925.2元-39000元-3905.2元=19.8元为基数进行计算。
经审理查明，2010年9月28日，原告与被告签订合同编号为SG-10-055号《中央空调系统施工合同》，合同约定：工程名称为“蓝山溪谷”半岛别墅样板房（两套）中央空调系统工程；工程地点：成都市双流华阳镇；原告负责全套空调系统工程施工图内容的采购、安装、调试开通、竣工验收及移交，并免费负责系统工程中被告直接发包工程的管理及配合工作；本工程采用总价包干130000元；本工程自2010年9月30日开工，于2010年10月竣工（与装修同步完工，指原告所承担全部工程内容完成，通过竣工验收），所有工期必须满足甲方总体进度要求。被告按工程进度分户支付款项，具体付款方式如下：主材进场后10个工作日内被告支付原告20%工程款，主机设备进场后10个工作日内被告支付原告50%工程款，全部工程竣工、调试合格，办理完一切交接手续，且原告向被告提供全部工程竣工图纸及使用手册等所有结算资料，完成被告指定的空调系统运行管理人员培训后，在办理完毕竣工结算后10个工作日内，被告向原告支付工程总价的25%工程款；两户独栋别墅中央空调工程结算款的5%即6500元作为本工程的质保金，质保期2年，自工程竣工验收合格之日起算。质保期满之日起30日内，由被告认定的物业管理公司对原告在质保期内售后服务和保修情况进行综合评定签署意见，被告在扣除工程质量不合格造成的损失、原告违约金及被告代维修费用后，向原告无息支付剩余质保金；工程完成后，由原告自行组织初步验收，初步验收的整改要求待原告整改全部完成并核定后，由原告向被告提出正式书面竣工验收申请。被告自收到验收申请后5日内组织被告相关部门及原告进行竣工验收并形成书面意见，其验收整改要求待原告整改全部完成并经被告核定后视为竣工验收通过。违约责任为原告应严格遵守被告的工期要求，如因原告原因未按期完工（包括未验收合格返工而延期），每逾期一天原告向被告支付2000元／天的违约金，并承担由此给被告造成的损失；逾期超过15日的，被告有权单方面解除合同，并要求原告承担合同暂定总价30%的违约金。原告在接到解除合同通知后无条件三日内退场，工程费用按已完工且合格部分应付金额的50%支付。如被告不按合同约定的时间付款，超过30天后，每日按逾期付款总额的万分之二计算，向原告支付违约金等。
合同签订后，原告进场对设备进行了安装，2011年1月22日，原告向被告送达的《调试证明书》载明：蓝山溪谷半岛别墅样板房A型、B型的冷冻空调设备已按照“约克”技术标准调试完毕。原告提交的《中央空调工程验收报告》载明开工日期2010年10月3日，竣工日期2010年11月2日，审查结论：运行正常；实施完成情况：空调运行正常、104栋1号、2号运行正常。建设单位负责人李泽宇在该申请书签字，落款时间为2011年7月27日。《物业验收移交记录表》载明工程部验收意见为同意验收，经理李泽宇在该处签字。物管公司接受意见为运行正常，经理张鸿在该处签字，落款时间为2011年5月26日。被告于2010年11月10日向原告支付了24889.8元，2011年4月22日向原告支付62205元，共计向原告支付工程款87094.8元。
庭审中，原告对税费3905.2元予以认可，同意从工程款42925.2元中扣除，由被告自行办理建安税费代扣代缴。
认定上述事实的证据有：原告企业法人营业执照、被告企业工商信息、中央空调系统施工合同、建设工程中标通知书、调试证明书、物业验收移交记录表、中央空调工程验收报告、银行业务凭证等。本院认为，上述证据材料，因能证明案件事实，且证据的形式、来源符合法律规定，故符合证据的真实性、关联性、合法性，证明力较强，本院予以采信。
本院认为，原告与被告签订的《中央空调系统施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，应属有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。原告按照合同约定为被告安装了中央空调，被告即应按照合同约定付款。被告辩称原告逾期完工应承担违约金，因被告在本案中未提出反诉，对其辩称扣减违约金的意见，本院不予采纳。被告辩称工程尚未结算，剩余工程款尚不具备支付条件，对此，本院认为，双方的合同约定工程价款为总价包干130000元，原告完成设备安装工作后，向被告进行了移交，物业验收移交于2011年5月26日完成，被告于2011年7月27日对设备进行了验收，之后，被告一直使用至今，现质保期也已届满，被告并未提出质量异议，故工程价款的支付条件已成就，被告应向原告支付剩余工程款。被告已向原告支付工程款87094.8元，扣减3905.2元税费，被告还应给付原告工程款39020元（含质保金），故对原告要求被告支付剩余工程款39020元的请求，本院予以支持。
对原告要求被告支付自2013年8月28日起的逾期付款违约金，因合同约定被告不按约定时间付款，超过30天后，每日按逾期付款总额的万分之二计算，向原告支付违约金，被告于2011年7月27日对设备进行了验收，故对被告应向原告支付的工程款39020元，从2013年8月28日起，按每日万分之二的标准计算违约金，符合法律规定，本院予以支持。据此，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、第一百四十八条的规定，判决如下：
一、被告四川国坤投资有限公司应于本判决生效后十日内支付原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司工程款39020元及违约金（违约金从2013年8月28日起计算至工程款全部付清之日止，按每日万分之二计算）。
二、驳回原告四川华欣建筑安装工程设备有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费508元，由被告四川国坤投资有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
代理审判员 梁 宪
二〇一五年十月八日
书 记 员 刁妍妍