北京市第三中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）三中民终字第14263号
上诉人（原审被告）山东易安木艺有限公司，住所地山东省济南市济阳县崔寨镇青宁南郭村（青宁工业园、济南大自然化学有限公司院内北侧）。
法定代表人刘金华，董事长。
委托代理人王钟强，山东琴岛（济南）律师事务所律师。。
被上诉人（原审原告）北京康洁佳业医疗装备有限公司，住所地北京市顺义区赵全营镇北郎中村村委会东南侧500米。
法定代表人马晓艳，总经理。
委托代理人唐明汉，北京现代律师事务所律师。
委托代理人韩×1，女，1989年4月24日出生。
上诉人山东易安木艺有限公司（以下简称易安木艺公司）因与被上诉人北京康洁佳业医疗装备有限公司（以下简称康洁佳业公司）承揽合同纠纷一案，不服北京市顺义区人民法院（2014）顺民初字第15368号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
2014年10月，康洁佳业公司起诉至原审法院称：2014年7月10日，我公司（承包人）与易安木艺公司（分包人）签订了《中国人民解放军总医院门急诊综合楼一期室内精装修工程防火板饰面木门及垭口供货及安装合同文件》（以下简称：合同），约定由易安木艺公司承接中国人民解放军总医院门诊综合楼一期室内精装修工程（B1、地上一层至十五层）防火板饰面木门及垭口供货及安装。分包工程地点为中国人民解放军总医院门诊综合楼，分包工程承包范围为防火板饰面木门及垭口。本合同价款暂定金额为6782400元（最终以本分包工程的结算价为准）。分包方式为包工、包料、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工。开工日期定于2014年7月10日，竣工如期定于2014年9月20日。本合同中所使用的防火板由我公司采购并提供给易安木艺公司，该货款从我公司付给易安木艺公司的进度款（或预付款）中扣除。本合同关于易安木艺公司违约的具体约定，易安木艺公司未能按本合同规定的交货时间交付货物，延期违约金按日历天数计算，延期7日内，每延期1天，我公司扣除易安木艺公司未完成部分金额的0.5%。7到15日内未完成我公司有权终止支付剩余款项。延迟最长不得超过15天，超过15天我公司有权终止合同。由易安木艺公司延迟交货所造成的我公司工期进度滞后及经济损失，全部由易安木艺公司承担和赔偿（易安木艺公司经济赔偿的额度为：不少于合同总价的5%）。合同签订后，我公司依据合同约定向易安木艺公司提供了本项目的防火板，并按照合同约定支付了预付款和工程进度款，但由于易安木艺公司自身的原因未能在合同约定的竣工日期竣工，致使工期延误。鉴于易安木艺公司的违约行为，在2014年10月8日，我公司向易安木艺公司送达了《终止合同通知书》，通知易安木艺公司终止合同。综上，我公司认为双方签订的合同合法有效，易安木艺公司应当严格按合同约定的时间竣工，由于易安木艺公司违反合同的违约行为已经造成我公司巨大经济损失。因此起诉，请求：1.判令易安木艺公司赔偿我公司损失960000元；2.判令易安木艺公司赔偿我公司延期违约金961331.8元；3.判令易安木艺公司依据合同约定履行保修义务。
易安木艺公司辩称：我公司不同意康洁佳业公司的诉讼请求。1.合同第五条约定总包人和分包人的合同文件除价格条款外，作为本合同的附件，但康洁佳业公司没有提供。涉案项目在施工中涉及案外人江苏×公司、北京×有限公司、北京×1公司（以下简称群成公司）等，为确认涉案合同效力，应追加总包人为第三人；2.合同约定的防火板为进口意大利普丽防火板，康洁佳业公司实际提供的防火板为蓬莱出产的国产防火板，但康洁佳业公司隐瞒该事实。由于进口板与国产板在质量标准和工艺上的区别，导致在开始生产时使用针对进口版的工艺（主要是机器设备的转速、温控）一直未能成产，直到重新更换工艺。即使提供的国产防火板，但供货不及时。国产板由于质量原因会导致成品率低，破损多，返工率高。由于康洁佳业公司未按照合同约定提供防火板并隐瞒事实，导致加工及安装延期；3.提供图纸迟延。合同约定康洁佳业公司为我公司提供图纸的时间为2014年6月30日，组织我公司参加图纸会审时间为2014年6月30日，图纸交底时间为2014年7月10日，但康洁佳业公司迟延履行义务，导致加工及安装迟延；4.有大量的施工变更及增加并且通知我公司的时间较晚，导致加工及安装迟延。合同约定价款为6782400元，实际价款为7144838.4元，工程量的增加是导致加工及安装迟延的重要原因；5.康洁佳业公司没有及时确认加工单，导致加工及安装延迟。根据合同约定的承包人日最大生产量，加工单要到10月9日才可以生产完毕；6.康洁佳业公司付款延期是造成加工迟延的重要原因。预付款直到7月16日才支付，影响我公司对原材料采购。由于迟延支付进度款，双方9月13日达成新的进度款支付协议。但之后进度款仍未能及时支付，导致加工及安装迟延；7.施工现场由于涉及不同单位的施工，导致安装条件不具备，影响安装进程；8.导致涉案项目的延期，我公司无过错。康洁佳业公司无权向我公司主张违约金及赔偿损失；康洁佳业公司主张的损失为96万元，又增加诉讼请求要求支付延期违约金961331.8元没有事实和法律依据。双方合同约定，逾期超过15天，康洁佳业公司有权解除合同，但并未约定延期违约金。根据《合同法》第114条、《合同法》司法解释第28条规定，即使存在违约，赔偿以不超过实际损失额为限。
原审法院经审理查明：2014年7月10日，康洁佳业公司与易安木艺公司签订了《中国人民解放军总医院门急诊综合楼一期室内精装修工程防火板饰面木门及垭口供货及安装合同文件》（即上文所称“合同”）。合同约定暂定金额为6782400元，开工时间为2014年7月10日，竣工时间为2014年9月20日，合同工期总日历天数为70天。康洁佳业公司向易安木艺公司提供图纸、康洁佳业公司组织易安木艺公司参加发包人会审图纸的时间均为2014年6月30日。康洁佳业公司向易安木艺公司进行图纸交底的时间为2014年7月10日。合同的质量保证期（简称“质保期”）为工程整体竣工后两年，质保期内分包人对所供货物实行保修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。本合同采用固定单价，工程量按现场实量结算。易安木艺公司未能按本合同规定的交货时间交付货物，延期违约金按日历天数计算，延期7日内，每延期1天，康洁佳业公司扣除易安木艺公司未完成部分金额的0.5%。7到15日内未完成康洁佳业公司有权终止支付剩余款项。延迟最长不得超过15天，超过15天康洁佳业公司有权终止合同。由易安木艺公司延迟交货所造成的康洁佳业公司工期进度滞后及经济损失，全部由易安木艺公司承担和赔偿（易安木艺公司经济赔偿的额度为：不少于合同总价的5%）。防火板由康洁佳业公司采购，易安木艺公司每次加工前5天向康洁佳业公司提供各楼层防火板需求数量，康洁佳业公司根据易安木艺公司要求的数量发货给易安木艺公司，该货款按防火板每张108元乘以防火板的数量，从康洁佳业公司付给易安木艺公司的进度款中扣除。
康洁佳业公司主要提交如下证据：1.合同，证明易安木艺公司承接涉诉工程防火板饰面木门及垭口供货及安装工程，误期一天的违约金为未完成部分金额的0.5%，超过15天康洁佳业公司有权终止合同并由易安木艺公司赔偿全部损失；2.工作联系函，证明鉴于本合同的特殊性和重要性，康洁佳业公司发包方群成公司通知康洁佳业公司要确保工期并提示工期延误一天要求康洁佳业公司承担100000元直接经济损失和20000元间接经济损失；3.承诺书，证明易安木艺公司承诺本工程项目完工时间变更为2014年8月25日；4.工作联系单，证明8月26日易安木艺公司尚未完工及8月26日的未完工工程量；5.中国人民解放军总医院的函，证明解放军总医院函告康洁佳业公司的发包方，定于9月10日前将全楼所有防火板饰面门、垭口套以及窗套安装完毕，否则按照每日10万元处罚；6.9月6日誓师大会决定事项，证明康洁佳业公司的发包方群成公司与其他施工单位在9月6日誓师大会决定整体工程完工时间；7.公证书，证明2014年10月8日康洁佳业公司以公证方式向易安木艺公司送达了《终止合同通知书》，通知易安木艺公司终止合同；8.罚款单及收据，证明因为易安木艺公司延期，本项目的发包方已经对康洁佳业公司罚款80万元，该罚款已经实际发生，应由易安木艺公司承担。9.未完成工程量统计表，证明截止到2014年8月26日，易安木艺公司未完成工程量金额为4369690元；10.康洁佳业公司与衡水泰柏瑞木作系统有限公司（以下简称：泰柏瑞公司）签订的《防火板饰面木门供货安装合同》（以下简称：安装合同）、结算单及收据，证明康洁佳业公司终止与易安木艺公司的合同后，将易安木艺公司未完工的工程交由案外人继续施工，合同价款为280192元，变更工程量后结算价款为283512元，收据记载已经付款266182.4元。
针对康洁佳业公司所提交的上述证据，易安木艺公司表示：对证据1的真实性认可，但是双方签订合同涉及非法分包问题，为无效合同。证据2没有涉及到我方，真实性不清楚，与我方无关。康洁佳业公司与我方签订合同与该通知函时间不一致，康洁佳业公司并未将该通知函情况告知我方。该证据载明康洁佳业公司关于本案涉案项目是从案外人群成公司分包的，现在康洁佳业公司将该项目完全转包给我们，违背了合同法第272条规定，我们双方合同为无效合同。对证据3承诺书真实性没有异议，但是对证明目的有异议。该承诺书并未改变合同约定的工期，我方承诺按期完工就是按照合同约定完成。对于8月25日的完成承诺只是针对已经具备条件的木门，并不是对合同约定工期的变更。对证据4工作联系单真实性不予认可，康洁佳业公司方并没有通知我方。并且该函确定的时间是2014年8月27日。该函通知时间是在合同约定的工期内，不能证明我方违约，且该联系函确定的未完工部分即使是真实的，也应确定未完工的原因，不是我方造成的，不应由我方承担责任。证据5真实性不予认可，该通知函并没有涉及到康洁佳业公司和我方，并且康洁佳业公司方也未通知我方。关于罚款的约定应该由双方协商一致，不能由一方单方作出，同时函件确定的罚款数额过高，该函与证据2的内容互相矛盾。证据6是复印件，只是加盖了康洁佳业公司项目部公章，没有涉及我方，对真实性不予认可。该证据第一页载明的防火板产品的完工时间处罚标准与康洁佳业公司提供的证据2、证据5互相矛盾。证据7通知书我方收到了，但通知书记载的内容与事实不符，导致项目延期的责任是康洁佳业公司方造成的。我们收到该通知的时间是在对方发出后的第2、3天左右，具体时间不清楚。证据8由于导致项目延期责任与我方无关，理由见答辩意见，我方不应当承担违约责任。康洁佳业公司方并没有按照双方合同第五条约定将总包合同约定作为附件交给我方，我方对于本证据内的罚款条款并不知情，因此产生的责任与我方无关。康洁佳业公司方与案外人群成公司合同的条款约定了违约金总额不超过分包合同价格百分之十，康洁佳业公司应该提供双方完成结算的证据来证明双方实际履行合同的价格以确定违约金实际数额，另外康洁佳业公司方应该提供双方完成结算及支付工程款的依据，表明该款项已经实际扣除。该款项是康洁佳业公司和案外人自愿达成的协议，是康洁佳业公司方自愿支付的，该款项是否应当支付以及应当支付的数额应该需要法院或仲裁机构确认，对于康洁佳业公司自愿承担的损失即使实际发生也与我方无关。对证据9的真实性有异议，该证据是康洁佳业公司方单方作出的，我方不予认可，并且即使木门未完成安装，也需要考虑未完成安装的原因，在8月26日以前不具备施工和安装条件的是不可能进行安装的，我方提供的证据可以证实在8月26日之后涉案项目的各楼层存在大量设计变更和增加，能够表明工程是不具有施工条件的。因此产生的责任不应当由我方承担。关于证据10，对安装合同的真实性有异议，康洁佳业公司方已经将货物加工完毕完全交付，上午我们到现场核实过，在整个工程中并没有发现其他公司定制的门，我们自己加工的门是有明显标记的，如果康洁佳业公司坚持认为与第三方有关，我们申请法院到现场核实或申请鉴定。收据不能证明实际货款支付情况，康洁佳业公司方应该提供向对方打款的证据，来证明款项已经实际支付，因为本案涉及金额根据财务要求已经不允许现金进行支付了。证据10与证据7、8、9互相矛盾，康洁佳业公司的证据9证明的是2014年8月26日未完工的部分为4369690元，现在提供的证据仅证明泰柏瑞公司只施工了283512元，显然有超过410万元货物按照康洁佳业公司的主张是没有进行施工的，康洁佳业公司证据7主张易安木艺公司从2014年10月7日解除合同延迟17天，证据8主张从2014年8月26日开始以证据9中未完工部分4369690元开始计算延期违约金，与证据10互相矛盾。从上述证据可以证实在康洁佳业公司向我方发出解除通知前一直是由我方进行施工的。提供的证据结算单中在项目预算员意见栏中签字人是韩×，我方提供的第15份证据对方签字人员也是韩×，从证据10中我方认为均为韩×签字，我方证据应当得到法院认可。现在两份收条中记载的金额为26万余元，与结算单不符，同时康洁佳业公司提供的安装合同约定签完结算书三个月内即支付完毕全部货款，结算单日期是2015年2月10日，现在康洁佳业公司提供的安装合同、结算单、收据之间也不相符。
针对易安木艺公司上述意见，康洁佳业公司表示认可易安木艺公司收到《终止合同通知书》的时间。易安木艺公司认为本项目中没有发现其他公司定制的门是没有依据的，本案项目中易安木艺公司没有完全施工完毕，康洁佳业公司委托了泰柏瑞公司继续完成本项目中易安木艺公司公司未完成的部分，并签订了供货安装合同，合同也约定了工程是完成易安木艺公司方未完成部分，鉴于本工程已经存在逾期情况，所以康洁佳业公司结算方式是现金结算，是为了尽快完成工期。因为门的外面都是一样的材质，只有把门拆开后才能看出来是否是一家公司生产的。而且现在业主已经使用了，有些病房是高干病房，不可能到现场查看木门生产情况，不同意对现场进行勘验。最后结算工程款是283512元，康洁佳业公司已经向泰柏瑞公司支付266812元，还有百分之五尾款没有支付，虽然合同约定三月内付清，但是现在该公司施工木门还有维修的项目，现在维修完毕，康洁佳业公司正在办理结算，结算后衡水公司开具正式发票，易安木艺公司说现金结算违反财务制度没有法律依据，双方可以约定现金支付。对于康洁佳业公司计算的400余万元，是截止到2014年8月26日易安木艺公司方未完工的数额，康洁佳业公司支付的是泰柏瑞公司完成的易安木艺公司公司未完成的货款，最后损失是28万余元。
易安木艺公司主要提交以下证据：1.合同。证明合同第五条第三款约定，涉案合同的组成文件包括除总包合同工程价款外的总包合同文件。合同专用条款第4.1条款，康洁佳业公司向易安木艺公司提供图纸的日期为2014年6月30日。第7.1（2）约定，康洁佳业公司应在2014年6月30日组织易安木艺公司参加发包人的图纸会审，康洁佳业公司向易安木艺公司进行图纸交底的时间为2014年7月10日。合同专用条款第14.2（5）约定，康洁佳业公司提供进口普丽防火板，每天易安木艺公司加工门框和垭口共计为100樘，门扇80扇，如因防火板到货延迟工期顺延。现场安装条件具备后10天安装完毕，最大安装量每天100樘。合同专用条款第17条约定，康洁佳业公司先支付合同暂定价款的30%作为预付款，易安木艺公司按照康洁佳业公司的要求分批加工货物，并支付进度款；2.2014年8月20日提供的耳鼻喉、特需门诊诊区、特需门诊专科检查区、特需门诊办公区图纸（共3页），证明合同约定的图纸交底时间为2014年7月10日，康洁佳业公司方迟延交付图纸，是导致涉案项目未在合同期内完成的重要原因；3.2014年8月26日3F-A区冷库平面图1：50（共1页）；4.2014年8月29日B1层A区索引平面图、B1层B区索引平面图、B1层C区索引平面图、1.5层A区索引平面图、1.5层B区索引平面图、1.5层C区索引平面图、一层A区索引平面图、首层B区墙体定位图、首层C区墙体定位图、二层A区索引平面图、二层B区索引平面图、二层C区索引平面图、三层A区索引平面图、三层B区索引平面图、三层C区索引平面图、四层A区索引平面图、四层B区索引平面图等（共35页）；5.2014年8月29日工作联系单（江苏建设工程控股集团有限公司发给北京天龙弘历装饰装潢有限公司）及图纸九页；6.2014年8月31日解放军总医院门诊综合楼建设办公室通知函（函件编号：HJ-2014-589）及1.5层C区家具布置图（2页）、二层A区麻醉恢复卫生间变更图、二层A区妇科治疗室门窗变更图等（共4页），上述证据3到证据6证明施工过程中存在大量的设计变更、增加并且施工方确定方案并通知的时间比较晚，导致加工及安装迟延；7.2014年9月1日和9月3日顺丰快递单，证明康洁佳业公司邮寄的门锁的时间过晚，导致锁孔开孔迟延，延误工期；8.2014年9月6日收到解放军总医院急诊综合楼一期精装修工程室内防火板饰面双开门内开门、外开门锁芯大样图，证明因为锁芯长度更改，共计有342把锁需要重新施工，导致延误工期；9.2014年9月7日工作联系单（江苏建设工程控股集团有限公司发给北京天龙弘历装饰装潢有限公司）及图纸9页，施工中存在设计变更及增加，但康洁佳业公司没有及时通知易安木艺公司，导致加工及安装迟延；10.货物运输合同及蓬莱市华升电子有限公司发货签收单，证明康洁佳业公司提供的防火板与合同约定不符，康洁佳业公司提供的防火板数量不够，2014年9月11日才补充到货，导致加工迟延；11.2014年9月14日工作联系单（北京群成装饰工程有限公司发给北京康洁佳业医疗准备有限公司，资料编号：011）图纸2页，证明施工中存在设计变更及增加，导致加工及安装迟延；12.2014年8月11日韩×1签字确认的做工单一宗（共111页），证明易安木艺公司已经提前根据现场情况制作做工单，但是康洁佳业公司一直迟延确认，导致易安木艺公司加工及安装迟延；13.对2014年9月6日、2014年9月18日康洁佳业公司方确认的做工单量化分析，证明合同约定，每天加工门框和垭口共计为100樘，门扇80扇，由于康洁佳业公司确定订单迟延，完成上述订单生产需要32天，时间至2014年10月9日。完成安装，时间还需要延后；14.山东易安木艺有限公司木制产品制作决算单及制作清单，证明预付款支付延期，延误易安木艺公司采购原材料，导致加工迟延。进度款支付延期，导致加工迟延。为此9月13日双方协商，进度款支付方式改为出货前支付至已出货款的的95%，之后的进度款支付依然延期，导致加工及安装迟延；15.门急诊综合楼防火板饰面木门搬运费汇总统计表（部分），证明在涉案项目存在设计变更、增加、康洁佳业公司支付款项迟延，确认订单延误等不利情况下，易安木艺公司通过增加装卸人员、安装人员、加工人员等尽量缩短施工时间。易安木艺公司不仅严格按照合同约定履行义务，并且采取很多措施帮助节省工期，涉案项目导致完工迟延，易安木艺公司无任何过错。上述证据中，证据2、3、4、5、6、9、11、12、15均为复印件，证据7、10为复写件。
针对易安木艺公司所提交的上述证据，康洁佳业公司表示：对证据1的真实性认可，对证明目的不认可，合同约定的总包合同文件和建设工程图纸在签订合同时已经提交给易安木艺公司。证据2、3、4、5、6没有原件，对真实性不认可。证据7只是复写的快递单，真实性无法确认，对证明目的亦不认可，不能证明延误工期。证对据8没有我方签字确认，对真实性和证明目的不认可。证据9没有原件，真实性不认可。证据10只是复写件，没有甲方公章，对真实性不认可。证据11没有原件，对真实性不认可。对证据12中韩×1签字部分的真实性认可，其他未签字部分的不认可，该证据不是所有做工单都签字确认了，做工单签字时间是易安木艺公司下单后让韩×1补签的，不能证明完工、安装时间，只能证明下单时间，且能证明由于易安木艺公司下单时间延误导致完工时间延期。对证据13中韩×1签字部分真实性认可，对于韩×1未签字部分的做工单真实性不认可，该做工单只能证明下单时间，韩×1签字是下单后补签的，也不能证明完工及安装时间。对证据14真实性不认可，这是易安木艺公司公司单方制作的，没有我公司确认。证据15没有原件真实性不认可。
关于康洁佳业公司提供防火板品牌变更的问题，康洁佳业公司表示双方约定的防火板进货周期过长，会延误工期，康洁佳业公司所提供的防火板与约定不同但也属于进口防火板，易安木艺公司如果发现防火板有问题应当及时通知但其没有履行通知义务。
关于工程量的问题。双方并未对实际发生的工程量进行结算。易安木艺公司表示经过其到现场勘验，确实有其他公司加工的防火门，但具体数量亦不清楚。
康洁佳业公司主张业主在使用过程中出现开关不灵活等现象，还出现防火板因加工问题出现开裂情况，但表示目前无法确定具体保修内容。
原审法院经审理认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
康洁佳业公司和易安木艺公司于2014年7月10日所签订的合同系双方真实意思表示，根据合同内容来看，双方应当成立一般承揽合同关系，不违反法律、法规的强制性规定，应为有效。
关于康洁佳业公司要求易安木艺公司赔偿损失。康洁佳业公司主要依据为根据解放军总医院向群成公司发出的《中国人民解放军总医院的函》以及康洁佳业公司向群成公司给付的罚款。首先康洁佳业公司承认其发包方为群成公司，解放军总医院与群成公司之间的关系不能直接成为易安木艺公司承担赔偿责任的依据。另外，关于康洁佳业公司所称向群成公司支付的罚款，康洁佳业公司未举证证明支付该笔罚款的合理性和必要性，本案中不能作为易安木艺公司承担赔偿责任的依据。因此对康洁佳业公司的该项诉讼请求，法院不予支持。
关于康洁佳业公司要求易安木艺公司支付违约金。双方约定了违约金的计算方式。就逾期完工的天数而言，易安木艺公司没有证据证明其于2014年9月20日前完工，亦无有效证据证明双方因对工程量、施工方案或康洁佳业公司提供材料迟延的变更对施工期限造成影响。虽然康洁佳业公司承认更换所使用的防火板品牌但是易安木艺公司无证据证明当时对此提出异议，至今没有证据证明确实对其加工造成影响，因此可按康洁佳业公司在其出具的《终止合同通知书》中自认的情况及双方确认易安木艺公司收到上述通知的时间确定延期时间。在此情形下，应当认为双方约定的违约金为不少于合同总价的5%。考虑到本案合同的性质，上述约定较为合理。
关于康洁佳业公司要求易安木艺公司承担保修义务。根据双方合同约定，易安木艺公司应当承担相应的保修义务，但是因为涉诉场地除了易安木艺公司外还有其他单位加工安装的木门，而本案中康洁佳业公司无法具体明确要求易安木艺公司承担保修义务的具体内容，因此本案无法予以处理。康洁佳业公司可待明确后另行主张。
据此，原审法院于2015年8月作出判决：一、易安木艺公司于判决生效之日起七日内给付康洁佳业公司逾期违约金三十三万九千一百二十元；二、驳回康洁佳业公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
原审法院判决后，易安木艺公司不服，上诉至本院，请求撤销原审判决，将案件发回重审或改判驳回康洁佳业公司原审的全部诉讼请求。其主要理由为：一、导致涉案项目延期17天是因为康洁佳业公司没有及时确定加工单、故意隐瞒变更防火板品种的事实、康洁佳业公司提供图纸迟延、付款迟延和涉案工程存在大量的设计变更和工程量增加等原因造成；二、涉案合同约定延期15天交货时康洁佳业公司有权解除合同，由易安木艺公司赔偿其工期进度滞后及经济损失，并没有约定违约金。原审判决认定易安木艺公司延期17天，却又判决易安木艺公司按照合同总价的5%承担违约金没有依据。
康洁佳业公司同意原判。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。
上述事实，有当事人陈述、庭审笔录、《中国人民解放军总医院门急诊综合楼一期室内精装修工程防火板饰面木门及垭口供货及安装合同文件》等证据在案佐证。
本院认为：康洁佳业公司和易安木艺公司于2014年7月10日所签订的合同系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方应当按照合同约定全面履行自己的义务。合同中约定本案涉诉工程的竣工日期为2014年9月20日，易安木艺公司未能在该日期前完工，已经构成违约，应当承担逾期竣工的违约责任。易安木艺公司对此提出抗辩称导致逾期竣工是由康洁佳业公司未及时确定加工单、故意隐瞒变更防火板品种的事实、提供图纸迟延、付款迟延和涉案工程存在大量的设计变更及工程量增加等原因造成。首先，易安木艺公司未能提供充分有效的证据证实上述情况确实存在并对施工进度造成影响；其次，如确需延长工期，易安木艺公司应当在导致工期延误的情况发生后及时向康洁佳业公司提出。而易安木艺公司并未提供证据证实在施工期间曾向康洁佳业公司就工期延误提出异议，双方亦未对合同约定的工期进行过协商延期，故合同中的工期约定对双方仍然具有约束力。本院对易安木艺公司的此项上诉意见不予采纳。
有关逾期竣工违约金的数额，原审根据《终止合同通知书》确定延期天数并参照双方合同约定“不少于合同总价的5%”确定数额，本院经审查认定该数额合理且不违反法律规定，应当予以维持。
综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一万三千四百元，由北京康洁佳业医疗装备有限公司负担七千零一十三元（已交纳），由山东易安木艺有限公司负担六千三百八十七元（于本判决生效之日起七日内交至原审法院）。二审案件受理费六千三百八十七元，由山东易安木艺有限公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 周艳雯
审 判 员 薛 妍
代理审判员 孙承松
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 杜超男