陕西省咸阳市杨陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）杨民初字第00391号
原告叶某某，男，汉族，农民，住广东省某某县某某镇。
委托代理人杜某某，陕西某某律师事务所律师。
被告某某集团有限公司。
法定代表人秋某某，该公司董事长。
委托代理人刘某某，男，系被告员工。
原告叶某某与被告某某集团有限公司劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告叶某某的委托代理人杜某某，被告某某集团有限公司的委托代理人刘某某到庭参加了诉讼。本案现审理终结。
原告叶某某诉称，自2013年8月4日，原告与被告的杨凌某某项目部签订了《内部劳务合同书》，对原告承包被告工程内容、工期、工程价款支付等事项均有明确的约定。合同签订后，原告便积极组织工人进场施工，严格按照约定进行施工。2014年9月11日原告完工后被告项目部出具了结算，原告共完成工程量25268平方米，按照合同约定单价12元/平方米计算，被告共欠原告工程款303216元，被告已支付221556元，尚欠81660元。原告多次催要未果。故依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定特提起诉讼，请求判令被告支付原告工程款81660元及利息1225元；本案诉讼费由被告承担。
被告某某集团有限公司辩称，我方对原告所述的工程量和已付工程款无异议，但已付工程款需要项目经理确认。原告作为劳务承包人，并未带班施工，违法转包，只有丁某某作为现场管理人员在工地负责，无管理经验，而丁某某也只是郭某某所聘请的现场管理人员，从而导致工程质量下降及工程进度延误，直到2015年1月15日才完成竣工验收。在施工中，有一女工车某某受伤由郭某某和女工丈夫所达成的13000元的赔偿协议，该款应从原告的工程款中扣除。施工中，在2014年5月27日，原告的管理人员丁某某伙同工友4人与我方仓管员发生打架，被公安机关作拘留处罚，导致7#楼油漆停工，影响了工程进度，我方另请工人施工，发生工费7200元，应从原告工程款中扣除。根据合同约定，工程价款包括管理费、税费，管理费取费1.5%，依据工程总价303216元计算为4548.24元，应从工程款中扣除。2014年9月2日以后，原告再未安排工人施工，在电话催告无效的情况下，我方依据合同自请工人施工。原告所干工程存在质量问题。2015年1月15日以前，我方在7#楼发生油漆工费83310元，依照合同应从工程款中扣除。综上，我方已支付原告工程款221556元，加上应扣除金额后总计为346200.24元。我方已超付原告工程款，故请求驳回原告的诉讼请求。
本案争议焦点为：原被告对涉案劳务工程是否已经结算及其结算数额；原告请求被告支付下欠工程款81660元及利息1225元有无事实依据和法律依据；被告答辩所要求的从原告劳务工程款中扣除的项目及数额有无事实依据和法律依据。被告是否拖欠原告货款及其数额。原被告对该焦点无异议。
原告向本院提供如下证据：1、《内部劳务合同书》一份，证明原被告之间存在工程劳务承包关系并明确了双方的权利和义务；2、工程量结算单一份，证明原告已完成的工程量并有被告相关人员签字确认、加盖公章；3、杨凌某某项目油漆班付款明细一份，证明被告总结算劳务费303216元，已付221556元，尚欠81660元；4、协议书一份，证明工人受伤原被告双方已达成协议由被告公司支付，该款不应在劳务费中扣除。
被告质证认为，对第1组证据无异议。对第2组证据的真实性无异议，但工程还没有做完，且存在质量问题。对第3组证据的真实性无异议，但明细只明确了我方已支付的工程款，还需项目经理确认签字后才能生效。对第4组证据的真实性无异议，但协议签订时工程还没有做完，是郭某某和工人私下签订的，且工人的伤情也不构成工伤，对其证明目的不予认可。
被告提供如下证据：1、建设单位工作联系单一份，证明原告所干的工程存在质量问题；2、工程竣工验收表一份，证明原告所干工程是2015年1月15日才完工的；3、协议书一份，证明该协议是由郭某某和工人私下达成的，不属于工伤；4、工资单一份，证明工地发生打架后我方为赶工期花费工费7200元，应从工程款中扣除；5、2014年9月5日联系单一份，证明原告当时没有完成工程量；6、考勤表一份，证明涉案劳务工程竣工前，被告在7#号楼发生油漆工费8331元，应从原告的工程款中扣除。
原告质证认为，对被告提供的真实性和证明目的均不予认可。证据1是被告单方形成的，规定的罚款不合法且相应的罚款在付款明细表中已注明了；该工程已竣工验收了，不存在质量问题；证据3协议中已明确对受伤工人的赔偿款13000元由公司承担；证据4中所说的打架是因被告的库管不配合原告施工，原告不应承担该损失；证据5形成于9月5日，双方对原告的工程量已有明确结算，应以原告提供的证据为准；证据6是被告单方所形成的，与原告无关。
本院审查认为，原告提供的4组证据，被告对其真实性无异议，客观真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以认定，可以证明双方之间的劳务承包关系，以及原告所作的工程量、工程总价款、付款情况及被告下欠原告工程款的情况。被告虽提出异议，理由不能成立，本院不予采信。被告所提供的证据1、5，形成时间在双方对工程量的确认时间之前，不能证明其证明目的；被告提供的证据2，只能反映验收时间，不能证明原告所做工程的完工时间，对其证明目的不予认定；被告提供的证据3，原告亦提供了相应的证据，应以证据内容确定；被告所提供的证据4、6，是被告单方形成，原告不予认可，不能证明其主张，对其证明目的不予认定，但是结合原告所陈述的情况，对双方员工发生打架窝工的损失、维修费用，根据实际情况可酌情从原告的工程款中扣减。
根据原、被告举证，质证，本院认证情况，结合庭审笔录，本院确定如下案件事实：
2013年8月4日，原告叶某某与被告下属的杨凌某某项目部签订了《内部劳务合同书》，被告上述项目部将其位于杨凌某某项目的油漆工程劳务承包给原告。工期从2013年8月1日至2013年10月30日。工程价款约定：按实结算（工程量预计为29000平方米，单价12元/平方米，总价预计348000元），包含工人工资、管理费、税费、利润，工具费、施工用的损耗辅材费用、住宿费、交通费、保险费、工伤医疗等事故处理费。工程价款支付约定，每月按完成工程量的80%支付进度款，必须由相关专业负责人签字，由项目部审核签字后支付。并约定了质量验收标准、奖罚制度等其他条款。合同签订后，原告便组织工人进场施工。原告叶某某实际做了涉案楼宇6-7#楼的油漆劳务。2014年9月11日被告项目部向原告出具工程量清单，原告所干工程的工程量为25268平方米，原告在该清单上签字认可，同意以此工程量结算。原告实际施工的劳务工程款总计303216元。原告在施工期间，其四名工人与被告项目部库管因工作发生打架，原告四名工人被公安机关行政拘留，被告项目部为赶工期，组织人员施工。2014年9月11日后，被告项目部自行组织工人对原告所做工程进行了维修。2014年12月4日，原告与被告施工现场负责人郭某某就原告施工中工人车某某受伤事宜达成书面协议，由被告支付车某某工伤费用13000元。2015年1月27日，原告和被告项目部对已付原告款项进行了书面确认，被告项目部已支付原告款项共计221556.1元。被告实际下欠原告劳务工程款81660元。
本院认为，根据有关法律规定，承包人未取得建筑施工资质的，所签订的分包合同无效。原告叶某某作为自然人，不具备从事施工建设及劳务作业的法定资质，被告下属的杨凌某某项目部违反规定将工程发包给不具备用工主体资格的原告叶某某个人，双方所签订的《内部劳务合同书》违法法律规定，属无效合同。被告项目部属被告某某集团有限公司下属机构，不具备民事诉讼主体资格，其签订合同的法律后果应由被告承担。原告施工后，被告项目部对原告的实际施工工程量和已付款进行了书面确认，据此可以计算出被告下欠原告的劳务工程款数额。因原告施工人员在施工中与被告工作人员发生打架，给被告造成了一定的损失，应从被告应付工程款中扣除，该项损失以5760元为宜（即4人*8天*180元/天）。因原告所做工程已由被告项目部自行组织工人维修，维修费用应从被告应付工程款中扣除，维修费用以原告认可的情况确定为2880元（即16层*1工日/层*180元/工日）。被告应支付原告劳务工程款为73020元。被告辩称刘某某的工伤赔偿费13000元应从工程款中扣除，因双方已就该款项的承担达成书面协议，由被告支付，故被告的该项辩解理由不能成立，本院不予采信。被告辩解管理费、税费应从工程款中扣除，因涉案合同无法律效力，故被告的该项辩解理由不能成立，本院不予采信。被告的其他辩解理由，因所提供的证据不能证明其主张，本院不予采信。原告请求被告支付工程款利息，因双方所签订的合同无效，不予支持。依照《中华人民共和国建筑法》第二十九条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告某某集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告叶某某劳务报酬款73020元。
二、驳回原告叶某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1875元（原告已预交），由被告某某集团有限公司承担1652元，原告叶某某承担223元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。
审 判 长 崔 灿
审 判 员 王西江
人民陪审员 伏安红
二〇一五年八月二十日
书 记 员 武 鑫
附：法律条文
《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。第二款：没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。