浙江省文成县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）温文民初字第562号
原告：叶影。
委托代理人：郑碎红。
被告：温州嘉盛房地产开发有限公司，住所地浙江省文成县大峃镇环城南路嘉盛花苑（嘉盛会所）一楼。
法定代表人：周忠林，系该公司经理。
委托代理人：严永斌、夏鹏程，浙江诚意律师事务所律师。
原告叶影与被告温州嘉盛房地产开发有限公司商品房销售合同纠纷一案，原告于2015年8月26日向本院起诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，由审判员刘烨烨独任审判，于2015年10月15日公开开庭进行了审理。原告叶影的委托代理人郑碎红，被告温州嘉盛房地产开发有限公司（以下简称嘉盛房开）的委托代理人严永斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告叶影诉称：原、被告于2012年8月18日签订一份《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的世纪嘉园1幢1703号房，该商品房建筑面积132.22平方米，房屋总价1684742元整。同时约定被告应在2014年12月31日前将符合条件的商品房交付给原告，并对逾期交房的违约责任作了相应约定。合同签订后，原告按约支付了房屋首付款及办理了按揭贷款，但被告却未按约履行交房义务。被告也未在交房后90天内将房产证过户给原告。原告于2011年即支付被告购房款79万元。原告多次找被告协商未果。被告的行为已严重违约，故起诉请求判令被告：1、办理交房手续，并协助办理房屋产权证；2、支付原告逾期交房违约金12万元。审理中，原告变更第2项诉讼请求，要求被告支付原告逾期交房违约金、逾期办证违约金、租金损失、公证费用、跳台损失共计12万元，并增加诉讼请求3、支付原告79万元的利息损失（从原告支付之日其至2012年8月24日止按月利率1.5%计算）。
原告叶影为证明自己主张的事实，向本院提供了以下证据：
1、原告身份证复印件一份，以证明原告的身份情况；
2、被告企业信息查询单一份，以证明被告的主体资格；
3、商品房买卖合同复印件一份，以证明双方签订合同的事实及合同约定的相关内容；
4、公证书及光盘一份，以证明被告通知交房时房屋燃气管道还在施工，不具备用气条件及电表未安装，不具备用水条件的事实。
被告嘉盛房开答辩称：1、原、被告签订《商品房买卖合同》约定原告向被告购买世纪嘉园1幢17层1703号房，建筑面积132.22平方米，套内面积97.74平方米，分摊的共有建筑面积34.48平方米。该商品房单价每平方米12741.96元，总价1684742元。补充协议第一条约定每平方米优惠580.71元，优惠金额74459元，房屋总金额1610283元。2、虽然双方约定的交房期限为2014年12月31日前，但被告的项目工程在2012年5月至2014年11月间受地震、台风等不可抗力影响以及教育局通知中考、高考的影响，累计停工共96天，根据《商品房买卖合同》第九条约定可以据实予以延期交房，故双方的交房期限应顺延至2015年4月6日。3、世纪嘉园商品房于2015年1月20日通过住宅工程质量分户验收（其中包括电器安装工程和给排水验收等），同年2月3日经竣工环保验收，3月11日通过消防验收和防雷装置验收，3月19日通过人防工程验收，3月25日整个工程竣工验收并于3月30日报文成县住房和城乡规划建设局备案。另外，世纪嘉园2号楼燃气管道入户安装在2015年3月25日完工。被告已出具温州市新建住宅质量保证书和使用说明书，涉案房屋在2015年3月30日前已符合交付条件，被告于2015年3月26日通知原告办理交房，但原告至今未办理交房手续。4、原告逾期付款。根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，付款方式及期限为签订本合同时支付房款计人民币864074元，余款820668元于签订合同之日起60日内付清（否则不享有该方式付款优惠条件）。但原告未按约支付首付款及余款。根据合同约定，原告应按日向被告支付逾期应付款万分之六的违约金，经计算为86065元。因原告未能及时足额支付全部购房款，被告可无需通知即取消优惠，并要求原告于3个月之内根据取消优惠之后的总房价向被告支付全部购房款，故原告在承担86065元逾期违约金外尚需支付被告房款74459元及相应的迟延违约金。由于原告未付清房款及其他相应款项，本合同继续履行，交付日期相应顺延至原告付清相应款项后7天，顺延期间不视为逾期。5、被告已在2015年3月26日通知原告办理交房，但原告至今没有前往办理相关手续，系原告违约。根据《商品房买卖合同》第十六条约定，出卖人承诺于2015年12月31日前取得土地、房屋权属证书，交付给买受人，买受人自行办理该商品房转移登记。故起诉要求被告协助办理产权证的请求时间条件未成熟，被告尚不存在该义务。综上，原告逾期付款应向被告支付违约金并付清房款，请求判决驳回原告的诉讼请求。
被告嘉盛房开为证明自己主张的事实，向本院提供了以下证据：
1、温州嘉盛房地产开发有限公司营业执照、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明各一份，以证明被告主体资格；
2、商品房买卖合同复印件各一份，以证明双方于2012年8月18日签订商品房买卖合同并约定双方权利义务的事实；
3、文住建验（2015）5号建设工程竣工验收规划认可审结报告单复印件一份，以证明2015年3月25日世纪嘉园工程项目竣工验收符合规划设计条件限定的范围；
4、文公消验字（2015）第3号建设工程消防验收意见书复印件一份，以证明2015年3月11日世纪嘉园工程项目综合评定消防验收合格的事实；
5、文环验函（2015）4号文成县环境保护局文件复印件一份，以证明2015年2月3日世纪嘉园工程项目通过竣工环保验收的事实；
6、文雷验20150006号防雷装置验收合格证复印件一份，以证明2015年3月11日世纪嘉园工程项目防雷装置经验收合格的事实；
7、浙人防平（文）字第8号人民防空工程平时使用证、文成县人民防空工程竣工验收备案表复印件各一份，以证明2015年3月19日世纪嘉园工程项目人防工程验收合格并备案的事实；
8、建设工程竣工验收意见表复印件一份，以证明世纪嘉园工程项目竣工验收合格并于2015年3月30日报请备案的事实；
9、分户验收记录表、住宅工程质量分户验收合格证复印件各一份，以证明1号楼1701室室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗，室内空间尺寸、护栏、玻璃质量，防水工程、烟道、通风道，给排水，电气安装及智能建筑安装均验收合格，并于2015年1月20日出具验收合格证的事实；
10、文成县能源总公司燃气管道入户安装竣工工期的说明复印件一份，以证明世纪嘉园2号楼燃气管道入户安装在2015年3月25日已完工的事实；
11、客户受电工程竣工意见单复印件一份，以证明世纪嘉园客户受电工程在2015年3月27日检验合格的事实；
12、温州市新建住宅质量保证书复印件一份，以证明被告对世纪嘉园1号楼1701室结构、部件、设施和维修等方面作出质量保证；
13、温州市新建住宅使用说明书复印件一份，以证明被告对世纪嘉园1号楼1701室使用作出说明；
14、交房通知书复印件一份，以证明被告于2015年3月26日通知原告于3月28日至5月31日办理交房的事实；
15、快递单复印件一份，以证明被告于2015年3月27日向原告邮寄交房通知；
16、客户交房款明细、现金交款单复印件各一份，以证明原告逾期交付购房款的事实；
17、关于中考高考期间加强环境噪声监管通告复印件一份；
18、工程停工工期确认单复印件十四张；
19、关于工程停工延期施工通告张贴照片打印件十五张；
20、文成县环保局发文稿及通告各一份；
21、文成县气象局证明一份；
22、文成县地震局证明一份；
上述证据17-22用以证明2012年5月至2014年11月间由于受地震、台风不可抗力影响及县教育局通知的中考、高考影响，累计停工共96天，为此双方交房期限应从2014年12月31日顺延至2015年4月6日的事实；
23、世纪嘉园燃气管道工程中压庭院管、中压户内管泄漏量实验报告、强度试验报告各一份，以证明世纪嘉园燃气管道工程已经检测合格的事实。
本院依法对当事人提供的证据进行审查、核实，并经当庭质证，本院认证如下：
一、对于原告提供的证据1、2、3，被告无异议，本院予以认定。
证据4，被告认为该公证书不能证实涉案房屋不符合交付条件。本院认为，从该公证处所拍摄的现场录像来看，该商品房外的煤气管道尚未接通，不能使用，可以证实此时该商品房尚不符合用气条件。
二、对于被告提供的证据1、2、3、5、6、7、12、13、16、23，原告无异议，本院对上述证据予以认定。
证据4，原告对该消防验收时间有异议，本院认为，该证据系文成县公安消防局作出，来源合法、内容真实，对其证明效力予以确认。
证据8，原告认为涉案房屋于2015年3月28日时不符合交付条件，本院认为，该证据来源合法、内容真实，能够证实世纪嘉园建设工程于2015年3月30日经文成县住房和城乡规划建设局备案的事实。
证据9，原告认为该分户验收材料由被告内部的建设方和监理方出具，而不是第三方验证，故对其内容有异议。本院认为，该组证据是建设单位、监理单位、施工单位、分包单位分户验收后再由房开公司确认分户验收合格，其仅能在建设、监理、施工、分包单位与房开公司之间发生效力，但房开公司不能以此分户验收合格证明来对抗原告关于涉案商品房不符合用水、用电、用气条件的主张。
证据10，原告认为该说明不符合规定。本院认为，该证据仅为燃气管道入户安装竣工的说明，不能证实被告主张的商品房符合用气条件。
证据11，原告认为该证据存在涂改，即使用电工程通过验收，也只是高压部分通过验收，而不是用户能够使用的低压部分。本院认为，该证据显示凤溪花园9-1地块（世纪嘉园）受电工程于2015年3月27日具备投运条件，但具备投运条件与商品房能够正常用电之间是存在一定差异的，该证据无法证实涉案房屋已能正常用电。
证据14、15，原告认为被告虽于2015年3月27日通知原告交房，但当时房屋不符合交付条件。本院认为，该两份证据能够证实被告于2015年3月27日以邮寄方式通知原告交房的事实。
证据17、18、19、20、21、22，原告认为高考考点离涉案小区较远，中考则可以实施没有噪音的工程，台风可以预见，涉案小区不在地震区域内，提供报告存在造假，上述证据不能证实被告的待证事实。本院认为，证据17、20、21、22，来源合法，内容真实，能够反映中考、高考期间环保、教育等部门要求相关建设单位停止施工，2012年至2014年间台风海葵、苏拉、潭美、菲特的情况及2014年本县地震情况，但对于中高考、台风、地震对涉案小区工期的影响，将在判决说理部分予以阐释。证据18、19由建设项目施工单位、监理单位、建设单位或者由房开公司单方出具，其显示的部分停工事件与实际时间不符，不能真实反映被告停工情况，本院不予认定。
根据上述认定的证据及当事人的陈述，本院审理认定的事实如下：
2012年8月18日，原、被告签订《商品房买卖合同》一份，约定：1、原告向被告购买凤溪花园9-1号地块世纪嘉园第1幢17层1703号房，该房建筑面积共132.22平方米，其中套内建筑面积97.74平方米，分摊的共有建筑面积34.48平方米。房价按建筑面积计算，单价为12741.96元每平方米，总金额1684742元整。付款方式为签订本合同时支付房款人民币864074元，余额820668元于签订合同之日起60日内付清（否则不享受该方式付款优惠条件）。双方签订的《商品房买卖合同》附件八即补充协议内容第一条约定，考虑买受方的经济能力和市场情况，出卖方愿意给予买受方每平方580.71元的优惠，即房屋单价为每平方米12558.75元，房屋总金额为1610283元。2、出卖人应当在2014年12月31日前，将符合条件的商品房交付买受人使用。如遇特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期。3、除合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同约定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：逾期不超过90日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房屋价款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过90日，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起15天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的10%向买受人支付违约金。合同签订后，原告陆续向被告付清优惠后购房款。
2015年2月3日，世纪嘉园建设工程通过竣工环保验收，2015年3月11日经消防验收合格，同日防雷装置经验收合格，2015年3月19日人防工程验收合格并备案。2015年3月25日，文成县住房和城乡规划建设局出具世纪嘉园建设工程竣工验收规划认可审结报告单。2015年3月30日，世纪嘉园建设工程经文成县住房和城乡规划建设局竣工验收备案。
2015年3月27日，被告向原告邮寄交房通知书，原告认为涉案商品房不符合交付条件，至今未收房。2015年5月7日，世纪嘉园燃气管道工程中压户内管、中压庭院管的泄漏量及强度经检测均为合格。
另查明，2014年9月12日开始，文成县连续发生强有感地震，文成县于9月16日启动Ⅲ级地震应急响应，10月25日启动IV级地震应急响应，2015年2月15日结束IV级地震应急响应。温州市人民政府于2014年10月26日启动Ⅲ级地震应急响应，11月20日结束Ⅲ级地震应急响应。浙江省地震局于2014年10月25日启动Ⅲ级地震应急响应，11月17日宣布结束Ⅲ级地震应急响应。
本院认为，原、被告签订《商品房买卖合同》依法成立有效，买卖双方应按约全面履行合同义务。原告已全额支付优惠后的房屋价款，被告负有按约履行交付商品房的义务。
关于被告提出的原告尚有房款74459元及逾期付款违约金86065元未支付，房屋交付日期相应顺延至买受人付清相应款项后7天内，顺延期间不视为逾期的抗辩意见，因被告至今一直未要求原告支付该款项，且被告已主动向原告发出交房通知书，故对于被告的该抗辩意见本院不予采纳。
被告提出的受地震影响应顺延工期的抗辩，因地震属于双方合同中约定可以延期的不可抗力事由，被告虽未按合同约定在遭遇不可抗力之日起30日内通知原告，但原告对于发生地震这一客观事实应当是明知的，应酌情予以顺延工期。原告对于涉案小区不在省地震局划定的M4.2级地震烈度6度区（极灾区）、5度区（灾区）范围即表明地震对涉案小区没有影响的理解并不完全准确。地震烈度的高低是以地震时人的感觉、地震所造成自然环境的变化和建筑物的破坏程度来衡量的，6度表现为人站立不稳，家畜外逃，器皿翻落，简陋棚舍损坏，陡坎滑坡，5度表现为室外大多数人有感，家畜不宁，门窗作响，墙壁表面出现裂纹。可见地震局划定的M4.2级地震烈度6度区、5度区范围仅表示该范围内因地震受损程度较其他范围严重，而并不表示不在该范围内的地区就没有影响。文成县、温州市及浙江省地震局均对该次地震启动了Ⅲ级地震应急响应，根据国家地震应急预案的规定，应对较大地震灾害时，启动Ⅲ级响应，可见文成“9.12地震”因数量多、震源浅、震感强烈，已对文成全县造成较大影响。故涉案小区虽不在地震烈度6度区、5度区范围，但基于生产安全及施工人员安全等因素考虑予以相应时间的停工，应予以支持。对于停工的时间，结合地震强度及温州市、浙江省地震局启动并结束Ⅲ级响应的时间等因素，应认定为26日较为适宜。关于台风的影响情况，因温州市地处沿海地区，因地理位置的特殊性时常有季节性不同程度的热带风暴或台风发生。涉案小区从2011年7月11日开工至2015年3月30日竣工备案，建设持续时间较长，被告作为专业的房地产开发商，对于在如此长时间的工期内发生台风的情况应当有所预见，而近年来对温州市有实质性影响的台风次数较以往未有巨大差异。且被告在本案中也未能证明因热带风暴或台风给涉案商品房工程施工造成何种程度的实质性影响进而对交付期限产生重大事实阻碍，故对被告提出的关于台风所引起的停工天数予以扣除的抗辩事由，本院不予采信。学校中考、高考也都是出卖人所能预见的情况，对此造成的停工时间，不应在正常工期内予以扣减。故扣除合理停工顺延时间后，被告应在2015年1月27日前将符合条件的商品房交付给原告。
根据双方合同约定，符合交付条件的商品房的用水、用电、用气、道路等，必须具备商品房正常使用的基本条件。对该约定，双方争议最大的是涉案房屋燃气管道是否已符合使用条件。被告认为其于2015年3月27日以邮寄方式向原告发出交房通知书时，涉案商品房已符合交付条件，但涉案房屋燃气管道工程于2015年5月7日才经检测合格，可见在此之前该商品房的燃气不符合使用条件。2015年5月7日，燃气管道工程经检测合格，可认定此时燃气管道工程符合使用条件，涉案房屋可以交付。故被告逾期交付期间为2015年1月27日至2015年5月7日，计99日。现原告要求被告支付逾期交房违约金，事实清楚，理由充分，本院予以支持。违约金根据合同约定按已付购房款日万分之三计算，为47825.41元（1610283×0.03%×99）。原告要求被告协助办理产权证并支付逾期办证违约金，因双方签订《商品房买卖合同》约定的被告履行该义务的期限为2015年12月31日，现该期限未到，故原告的该主张无法律依据，本院不予支持。原告主张其在合同签订前支付给被告79万元，该款系原告为买受房屋而在双方签订合同之前自愿支付给被告的款项，有预订性质，之后双方也成功签订了《商品房买卖合同》，现原告要求被告支付利息损失，无法律依据，本院不予支持；原告要求被告支付跳台损失，因未提供证据予以证明，本院不予支持；原告要求被告支付租金损失及公证费用，无法律依据，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告温州嘉盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告叶影逾期交房违约金47825.41元；
二、驳回原告叶影的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1350元，由原告叶影负担812元（已交纳），由被告温州嘉盛房地产开发有限公司负担538元，款限于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。
审 判 员 刘烨烨
二〇一五年十一月十七日
代书记员 胡莉莉