新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新0104民初5999号
原告（反诉被告）：谢某某，男，1975年2月18日出生，汉族，自由职业，住乌鲁木齐市天山区。
委托代理人：周勇，新疆巨孚律师事务所律师。
委托代理人：许军，新疆巨孚律师事务所律师。
被告（反诉原告）：张某某，女，1990年6月20日出生，汉族，新疆新七天建筑装饰工程有限责任公司经理，住乌鲁木齐市新市区。
委托代理人:安雄杰，新疆建盈律师事务所律师。
原告（反诉被告）谢某某与被告（反诉原告）张某某装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月10日受理后，依法适用普通程序，于2018年03月12日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）谢某某及其委托代理人许军与被告（反诉原告）张某某的委托代理人安雄杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）谢某某向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付工程款109000元；2、判令被告支付违约金65400元；3、判令被告承担本案诉讼费、邮寄送达费。事实与理由：2016年12月28日，原告与被告签订装修工程施工合同。合同约定，被告张某某将位于乌鲁木齐市美居物流园B座二楼1200平方米办公场所的装修工程承包给原告谢某某。承包价款为190000元，合同签订后10日内付款60000元；第二次付款40000元，第三次付款50000元，工程全部竣工后付款30000元，扣留质保金10000元在工程竣工后两个月内付清。施工期限，从2016年12月27日至2017年3月1日。合同签订后，原告按期完工并交付被告使用。但被告至今未支付合同约定的工程款53000元及施工过程中增加工程价款56000元，共计109000元。为了维护原告的合法权益，故提出如上诉讼请求。
被告（反诉原告）张某某答辩称：一、由于原告未能在合同约定期限内完成施工任务，经被告与原告协商由被告自行安排人员进行施工，费用从被告应付原告的工程款中支出。为此，被告安排人员施工共计支出劳务费45015元。被告不欠原告工程款。二、合同约定原告应当在2017年3月1日施工完毕，但原告逾期45天，给被告造成重大经济损失，原告应当承担违约责任。三、原告承包1200平方米的装修工程，施工过程中没有增加工程量。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
被告（反诉原告）张某某向本院提出反诉请求：1、判令被反诉人偿付反诉人延误工期损失90000元；2、判令被反诉人支付反诉人违约金28500元；3、诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：由于被反诉人在施工过程中，怠于履行合同义务，反诉人多次通知并要求被反诉人按期完工，但被反诉人均不予答复。虽然经反诉人安排第三人协助被反诉人施工，但工程至2017年4月15日才竣工，逾期45天。给反诉人造成了巨大经济损失，故提出如上诉讼请求。
针对被告（反诉原告）张某某的反诉，原告（反诉被告）谢某某答辩称：没有按期交工，是由于被告未如期支付工程款、未及时提供装修材料等原因造成，不是原告的责任，原告不承担违约责任，请求驳回被告的反诉请求。
经审理查明：2016年12月28日，原告谢某某（乙方）与被告张某某（甲方）签订《清包工合同》。合同约定，被告张某某将位于乌鲁木齐市美居物流园B座二楼的新疆新七天建筑装饰工程有限责任公司（下称新七天公司）的装饰装修工程清包工给原告谢某某。清包工费用190000元，合同签订后10天内付款60000元；合同签订后第22天付款40000元；隔墙吊顶完工后付款50000元；工程全部竣工营业付款30000元，留质保金10000元两个月后支付。施工工程量：完成新七天公司1200平方米所有装修活（水电、油工、瓦工除外）。施工期限：从2016年12月27日至2017年3月1日，工期60天，除8天节假日；因甲方原因拖延，工期顺延；因乙方原因拖延工期，甲方可以扣除乙方人工费2000元/天。甲方须向乙方交代清楚装修要求，乙方应按照甲方要求施工；乙方应提前3天向甲方提供需要购买材料清单，甲方应在10天内及时采购材料供施工队使用；甲方所供材料乙方负责收货，核对数量，乙方负责搬运上楼；乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出；乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场；乙方应做好对施工完成的成品保护工作；未经甲方许可，乙方不得携带任何建材（包含材料外包装）出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。乙方应将施工垃圾在现场归类堆放，由乙方负责清运至垃圾厂，并根据甲方要求按阶段对施工现场进行清洁，以保证施工不受干扰。单方违约须向对方支付工程价款15%的违约金。因乙方施工原因导致质量问题，乙方应在两年内无偿维修。合同签订后，原告组织人员进行施工。被告张某某按照合同约定向原告支付前两次付款共计100000元，后于2017年2月27日付款20000元，于2017年3月18日付款10000元，于2017年2月11日付款7000元，共计付款137000元。
2017年2月24日，被告张某某通过手机短信通知原告谢某某：关于甲方（张某某）和乙方（谢某某）签订的清包工合同，现乙方无故不履行合同约定，对甲方工期进行了严重拖延，就造成的问题现向乙方进行通知：1、限乙方于2017年2月24日14：30分安排工人复工，如乙方在以上时间内自我检讨，立刻安排工人施工，甲方将视为合同继续履行；2、如乙方在2017年2月24日14：30分未安排工人复工，甲方将自行安排工人施工，所产生的全部工费将计入乙方名下，甲方将通过法律途径维护自身合法利益，追回因乙方不履行合同造成的所有损失。庭审中，被告张雪莲提供了其另行安排工人施工并支付劳务费的银行转账凭证，共计35855元。
2017年5月11日，新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园（下称美居物流园）出具证明，证明新七天公司于2017年4月15日装修完毕并进行营业。
本案在审理过程中，本院根据原告谢某某的申请委托新疆汇信测绘有限公司（下称汇信公司）对原告谢某某装修乌鲁木齐市美居物流园B座二楼新七天公司装修面积和消防通道的装修面积进行测量。汇信公司于2017年12月作出汇信测字（C2017120081）测量报告。报告结论：综合测绘算出新七天公司装修部分套内使用面积1158.69平方米；消防通道的建筑面积为142.49平方米，共计为1301.18平方米。
本院根据原告谢某某的申请，委托新疆宏昌建设工程项目管理有限责任公司（下称宏昌公司）对原告谢某某装修的乌鲁木齐市美居物流园B座二楼新七天公司的消防通道部分的劳务费进行评估。宏昌公司于2018年1月31日做出（2018）宏昌建价鉴字第00002号鉴定报告。鉴定结论：鉴定总造价为16019.83元，其中合同外增加101.18平方米，装修人工费为每平方米158.33元。
以上事实有原告与被告签订的《清包工合同》，美居物流园出具的证明，短信截屏图，通知，汇信公司的汇信测字（C2017120081）测量报告，宏昌公司（2018）宏昌建价鉴字第00002号鉴定报告书及本案庭审笔录等证据存卷为证。
本院认为，关于合同约定装修面积1200平方米是否包括消防通道（走廊）部分装修的问题。本院认为，合同法规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。本案中，原、被告签订的合同约定装修工程范围“1200平方米所有装修活”。“所有装修活”是否包括原告所述的“走廊”部分，合同中未进一步明确。庭审中，原告提供施工图纸一份用以证明合同约定的施工范围未包括“走廊”部分，被告张某某对该图纸的真实性不予认可，且该图纸也不能证明该“走廊”部分未包括在合同所约定的装修工程范围内。故本院认为该“走廊”部分的装修工程内容系双方没有约定或者约定不明确。就该部分装修内容应当按照公平原则处理，即1200平方米内的装修人工费按合同约定价190000元处理，超出1200平方米部分即101.18平方米的装修人工费，按照宏昌公司鉴定报告评估价即每平方米158.33元计算，共计16019.83元。被告张某某支付原告谢某某工程款（劳务费）合计206019.83元。原告谢某某主张增加工程劳务费56000元，因举证不足，本院不予采信。
关于原告谢某某主张工程款（劳务费）的问题。被告张某某应支付原告谢某某工程款206019.83元，已付137000元，尚欠69019.83元。被告张某某于2017年2月24日通过短信通知原告：限原告于2017年2月24日14：30分安排工人复工，否则被告将自行安排工人施工，所产生的全部费用将计入原告名下。原告谢某某对收到该短信无异议，但其并未短信回复被告。虽然原告谢某某答辩认为其电话回复了被告张某某并已实际施工完毕，但未能提供充分证据证明，应视为原告谢某某对被告张某某另行安排工人施工并扣减劳务费的认可。况且，被告自行安排工人施工费用有银行转账凭证予以证明为35855元。该35855元应当从应付原告工程款中扣减。综上，原告主张工程款，本院支持33164.83元（69019.83元-35855元）。
关于原告谢某某主张逾期付款违约金的问题。本院认为，双方合同约定第三次付款50000元应当在隔墙吊顶完工后支付。原告对完成隔墙吊顶的具体时间不能提供证据，且原告谢某某未能在合同约定的期限内完成装修工程属实。故其要求被告支付逾期付款违约金，本院不予支持。
关于被告张某某主张赔偿损失并支付违约金的问题。本院认为，被告张某某主张赔偿损失和违约金均是基于原告逾期完工。对此，原告谢某某抗辩认为系被告未按约支付工程款，未及时提供材料等原因所致。且双方对“走廊”部分的装修是否包括在合同约定的价款内存在约定不明确的情况，有增加工程量的事实存在，故被告反诉主张违约金并赔偿损失的请求本院亦不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）张某某支付原告（反诉被告）谢某某工程款（劳务费）33164.83元；
二、驳回原告（反诉被告）谢某某的其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）的反诉请求。
以上被告（反诉原告）张某某支付原告（反诉被告）谢某某33164.83元，于本判决生效后十日内付清，逾期依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉诉讼请求标的金额174400元，判决给付标的金额33164.83元，占诉讼请求标的金额的19%。本诉案件受理费3788元、鉴定费3654元、邮寄送达费20元，共计7462元（原告已预交）由原告谢某某负担81%即6044.22元，由被告张某某负担19%即1417.78元，被告张某某负担部分同工程款一并给付原告。本案反诉请求标的金额118500元，应收反诉费1335元（被告张某某已预交）由被告张某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。
审 判 长 谢然军
人民陪审员 陶秀琴
人民陪审员 李 萍
二〇一八年三月十四日
书 记 员 孟祥杰