金华市婺城区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）金婺民初字第3000号
原告：王超。
委托代理人：洪紫东。
被告：金华中鼎置业有限公司。
法定代表人：邵小意。
委托代理人：周力。
原告王超为与被告金华中鼎置业有限公司（以下简称中鼎公司）商品房销售合同纠纷一案，于2014年9月28日向本院起诉，本院于同日受理后，依法由审判员胡曼独任审判。被告中鼎公司在答辩期内提出管辖权异议，本院依法裁定驳回。本案于2014年11月24日公开开庭进行了审理，原告王超及其委托代理人洪紫东，被告中鼎公司的委托代理人周力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告王超起诉称：2013年7月31日，原、被双方签订了《商品房买卖合同》一份。合同约定：原告购买被告开发的西城悦居第3幢2单元102室房屋一套，房款为377292元；被告应当在2014年6月30日前，将符合取得工程竣工验收备案证明以及通过规划、消防、环保验收、通水、通电、通气等具备房屋正常使用基本条件的房屋交付给原告；出卖人逾期交房超过30日的，买受人有权解除合同，也可以按已付购房款的日万分之四主张逾期交房违约金。合同签订后，原告按约付清了购房款，但被告却未能按期交付房屋。在2014年6月，被告向原告寄交了挂号信通知交房，但当时被告根本没有达到交房条件。现原告诉至本院，要求：1.判令被告立即支付原告逾期交房违约金暂计10564元（按已付房款377292元的日万分之四从2014年7月1日暂算至2014年9月8日，此后仍按此比率计算至达到交房条件并通知交房之日止）；2.诉讼费用由被告承担。
被告中鼎公司答辩称：第一，被告在2014年6月30日、2014年9月4日两次向原告等业主发出收房通知，对于被告的交房时间，请求法庭综合认定。第二，本案中原、被告双方均有违反合同约定的情况，根据《合同法》第一百二十条之规定，应当各自承担违约责任。第三，被告逾期交房，应当承担相应的违约责任，但在计算逾期时间时，应当扣减由于原告违约而自动顺延的期间。综上，原告诉请不合理，请求依法裁判。
在审理过程中，本院依法组织双方当事人进行举证并当庭质证。根据质证意见及证据审核认定的有关规定，本院认证如下：
对原告提交的证据：1.商品房买卖合同复印件1份，证明合同约定内容；2.购房发票复印件1份，证明原告按约支付购房款的事实；3.入住通知书复印件1份，证明被告在不具备交房条件的情况下恶意通知交房。
被告对真实性均无异议。本院在确认证据真实性的基础上认为，证据1、2能够证明待证事实；对于证据3，结合本案其他证据，能够证明被告于2014年6月期间通知办理交房手续时，商品房尚不具备交付条件，确认该证据的部分证明力。
对被告提交的证据：1.营业执照、组织机构代码证复印件1份，证明被告的主体资格情况；2.工程质量监督报告、环境卫生设施工程竣工验收备案表、人防工程质量监督报告、工程规划核实确认书、消防验收备案登记表、建设项目卫生验收认可书、绿化审核意见书、竣工验收备案表、通信工程项目施工合同及竣工技术资料复印件各1份，证明本案所涉房屋于2014年9月4日已经符合交付条件；3.整付零寄交寄清单及国内挂号信函收据复印件1组，证明被告以挂号信方式通知买房人分别于2014年6月30日和2014年9月4日交房；4.农业银行《个人购房担保借款合同》复印件1份，证明原告办理银行贷款的时间。
原告提出质证意见：对证据1无异议，本院确认其证明力。证据2：真实性、关联性均有异议，双方在合同中对于交付条件有专门的约定，包括弱电等，通信工程项目施工协议只能证明签订了协议，不能证明通信工程已经完工，原告至今无法正常使用宽带，该组证据无法证明9月4日前已经达到交付条件。本院认为，该组证据能够证明“西城悦居”商品房于2014年9月4日已基本符合交付条件，对其证明力予以确认。证据3：该证据系复印件，对真实性、关联性均有异议，即使是真实的，也只能证明被告发出了通知，而不能证明原告已收到了通知，即使原告收到通知，也不能证明被告履行了交付符合约定条件房屋的义务。经查，原告在收到9月4日的通知后，于9月11日办理了交房手续，确认该组证据的证明力。证据4：真实性无异议，但不能证明原告去办理贷款的时间，恰恰证明被告存在逾期通知原告办理相关手续。本院认为，签订借款合同属办理贷款手续的一部分，该证据仅能证明原告与银行签订借款合同的时间，尚未能证明原告前往银行或相关机构办理贷款手续的时间，仅予确认该证据的部分证明力。
根据本院确认证明力的上述证据及到庭当事人当庭陈述，本院确认本案事实如下：
2013年8月18日，原告王超与被告中鼎公司签订了《商品房买卖合同》一份，约定：由被告将其开发的西城悦居第3幢2单元102号房出售给原告，价款为377292元。买受人应于2013年7月31日前支付117292元，于2013年8月15日前办理银行贷款手续（贷款金额260000元）。出卖人（被告）应当在2014年6月30日前将符合下列各项条件的商品房交付买受人（原告）使用：1.建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2.取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3.用水、用电、道路、弱电等，具备商品房正常使用的基本条件。出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，逾期不超过30日的，自最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期超过30日的，买受人有权解除合同，如买受人要求继续履行合同的，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付价款万分之四的违约金。在交接方面，双方约定进行验收交接时，出卖人应当出示约定的证明文件，并签署房屋交接单。在签署房屋交接单前，出卖人不得拒绝买受人查验房屋。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接。合同签订后，原告支付了首付款，并于2013年12月22日与银行签定了借款合同。被告于2014年9月4日向原告等购房者发出交房通知，原告于2014年9月11日办理了收房交接手续。
另查明：西城悦居小区含1#—6#楼，于2014年8月30日经设计单位、施工单位、监理单位、建设单位、勘察单位共同验收合格，于2014年9月4日经金华市住房和城乡建设局竣工验收备案。2013年7月14日，西城悦居通过环保验收，2014年7月15日通过消防验收，2014年8月15日通过规划验收。2014年6月11日，西城悦居的用水通过卫生部门验收。现小区已通水、通电，电话及有线电视管线已预埋到户。
本院认为：原、被告双方签订的商品房买卖合同系双方真实意思表示，且没有违反法律、行政法规的规定，应属合法有效合同。双方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。第一，关于双方争议的原告是否按约办理贷款手续，被告以未按期办妥贷款主张扣减相应期间计算违约金的抗辩是否成立的问题。本案合同对于原告逾期办理贷款手续及被告逾期交房的违约责任分别进行了约定，且根据合同约定，如买受人按期支付首付款等相关款项，并在约定的期限内办理贷款手续即应视为完成了付款义务，买受人未在约定的期限内办理贷款手续的应视为违约，出卖人可依据合同主张违约责任，现因被告中鼎公司并未提起反诉，故对于原告是否应当承担逾期办理贷款手续违约责任的问题，本院不予审理。根据合同中有关“买受人逾期交房违约责任”的约定，其中“买受人延期付款或未按时付清……交付期限自动顺延”的内容，据其文字表述及所处合同语境应理解为在约定的交付期限前，如买受人仍未付清款项的，交付期限可自动顺延，虽该款内容与“交付期限及条件”中“交房期限届满……交付期限顺延……”的内容存在重复之处，但如依据中鼎公司的理解，则买受人在逾期办理贷款或未按期付款的情形下，既需承担迟延期间的违约金又需扣减自动顺延的期间，该理解有悖合同的公平原则，故对被告主张计算违约金应扣减自动顺延期间的答辩意见，不予支持。第二，对于被告交房的迟延履行期间及相应的违约金应如何计算的问题。2014年6月30日，在被告第一次向原告等购房户发出交房通知时，西城悦居小区并未通过竣工验收，尚不具备使用条件，原告有权拒绝办理交房手续。后被告于2014年9月4日向原告再次发出交房通知，原告于9月11日办理了交房手续，此时商品房完成了竣工验收备案，规划、公安消防、环保等部门也出具了认可文件，数字电视及电话等设施已预埋到户，“三通”情况也符合了居住条件；而对于双方争议的宽带管线预埋到户等问题，即使与原告理想的居住环境尚存差距，原告方的收房行为应视为买受人对当时商品房的认可与接受。考虑到原告收到交房通知后需一定的准备时间，故认为逾期交房违约金计算至被告发出通知的后三日即2014年9月7日较为合理。综上，对原告诉讼请求的合理合法部分，予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条等规定，判决如下：
一、被告金华中鼎置业有限公司于本判决生效之日起7日内支付原告王超逾期交房违约金10413.26元（自2014年7月1日起每日按房款377292元的万分之四计算至2014年9月7日止）。
二、驳回原告王超的其他诉讼请求。
被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费32元（减半收取，原告已预交），由原告王超负担2元，被告金华中鼎置业有限公司负担30元（于履行时加付此款给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。应在递交上诉状时按不服部分诉讼标的额预交案件受理费，可汇至金华市财政局政府非税资金财政专户，开户银行：中国农业银行金华市分行，账号：19×××90-106003，或直接交浙江省金华市中级人民法院立案大厅收费处。上诉期满之日起7日内仍未预交的，按自动撤回上诉处理。
审 判 员 胡 曼
二〇一五年一月八日
代书记员 朱剑笑