福建省泉州市鲤城区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）鲤民初字第3873号
原告泉州市开元建筑工程有限公司，住所地福建省泉州市鲤城区。
法定代表人张永生，该公司总经理。
委托代理人倪英富、王奕芳，福建中言律师事务所律师。
被告泉州皇美箱包有限公司，住所地福建省泉州市经济技术开发区。
法定代表人蒋火水，该公司董事长。
委托代理人林清毅、李文质，福建贤泰律师事务所律师。
原告泉州市开元建筑工程有限公司（以下简称开元公司）与被告泉州皇美箱包有限公司（以下简称皇美公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年9月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告开元公司的委托代理人倪英富到庭参加诉讼，被告皇美公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告开元公司诉称：1998年8月15日，原、被告签订建设工程施工合同一份，约定被告公司将其由政府相关部门批准的公司厂房、宿舍楼承包给原告建筑，承包总造价为2488000元，工程增减另计。后来在施工过程中，被告又将其在临江湖内的厂房加层（第三层）623.61㎡及零星修缮交原告施工。至2000年12月8日，该清濛厂房、宿舍楼（均为五层建筑）均验收合格，湖内加层亦交给被告使用（后田安大桥建设拆迁已获政府安置补偿）。原告作出结算（总工程款3053801元）并将相关决算书交被告，被告没有异议但没签章决算，在原告多次催告结算催收工程款后，被告仅陆续支付了12万元。连同之前已付200万元，扣除被告自购外墙砖85704元，加原告代付水电工程款130000元，被告尚欠978097元未付。依合同约定“工程竣工验收后壹年内，甲方应还清余款”，因此被告不结算不付款已属违约。该合同第六条第6款约定“本合同自双方签章之日起生效至工程验收及双方有关款项、材料等手续结清为止失效。”，故原告请求法院判令：被告泉州皇美箱包有限公司立即承付工程建设施工承包款978097元并从起诉之日起按银行同期同类贷款利率计付利息至实际付款之日；由被告承担本案的受理费、鉴定费、保全费等一切诉讼费用。
被告泉州皇美箱包有限公司未作答辩。
在本院审理过程中，原告开元公司为支持自己的主张提供以下证据：
1、营业执照、组织机构代码证、法人身份证明，证明原告主体资格；2、外资企业登记基本情况、组织机构代码证，证明被告主体资格；3、建设工程施工合同，4、湖内加层图纸，5、基础草图，以上三组证据共同证明被告将厂房、宿舍、加层建筑发包给原告施工建设；6、泉建施字（99）第014号建设工程施工许可证，7、98114号建设工程规划许可证、97029号建设用地规划许可证，证明该厂房、宿舍的建设施工手续；8、单位工程质量综合评表二份，证明该厂房、宿舍楼建设后经验收合格；9、工程预算表三份，证明被告提供建设工程预算并据此签订合同；10、决算数据五份，证明初结算情况；11、李国忠、魏文渊、曾文太、黄世平调查笔录各一份，证明皇美公司湖内厂房加层系开元建筑公司承建，证人为实际施工人；12、蒋火水皇美工地湖内加层付款清单，证明蒋火水（被告皇美公司法定代表人）从1998年10月至2007年春节计付原告（经手人曾文灶）两处建设工程款计212万元，也证实其确认该两处工程由原告施工且确认建筑款的数字；13、收条两份，证明曾文灶（建筑承包人）为皇美公司垫付了13万元水电工程款给郑少俊（水电工程实际施工人、蒋火水外甥），因第一份收条原件丢失（仅留复印件），故郑少俊补写了一份原件收据，并由蒋小泽（蒋火水侄儿）予以证明，也证明了湖内加层由原告建筑施工；14、工程质量等级验评意见书二份、结构验收记录二份、隐蔽工程检查记录二份，证明开元建筑公司为皇美箱包公司施工厂房（五层）、宿舍楼的相关资料，证实原告完成了该厂房、宿舍楼全部施工并经业主验收合格；15、2015年5月14日泉州皇美箱包有限公司对诉争工程款盖章确认书证，证明原告泉州市开元建筑工程有限公司所诉工程款得到被告确认。
本院认为，被告皇美公司未到庭参加诉讼，又未书面提出异议并提交反驳证据，视为自愿放弃举证、质证的权利，原告提供的上述证据具有真实性、合法性及与本案的关联性，足以证明原告对被告主张的相应事实，本院予以确认。
经庭审举证、认证并结合当事人的陈述，本院对本案事实作如下认定：
1998年8月15日，原告开元公司作为施工单位由工程承包人曾文灶（乙方）与被告皇美公司（甲方）共同签订了一份《建设工程施工合同》，合同约定“建设地点：泉州清蒙工业开发区……1.工程名称（1）厂房大楼（A楼），三层砼框架，标高13.20米，建筑面积2834.30平方米（2）职工宿舍（C楼），五层砼框架，建筑面积2111.59平方米。2.工程内容：土建、水电……4.承包形式：经双方协商一致同意本工程采用一次性造价包干形式包死，由乙方负责施工。（1）厂房大楼：土建工程造价包干1123891.00元水电工程造价包干126459.00元（2）职工宿舍土建工程造价包干1040550.00元水电工程造价包干105591.00元二幢工程一次性包死工程总造价为人民币贰佰肆拾万捌仟元正。（此造价不包括管理费、税金，原乙方包干总造价为2396491.00元，现甲方同意按240万给乙方包干，其中余款作为四层结构面预埋插筋之款，另捌仟元作为要求铝合金门窗材料原用广东铝材改用南平铝材制作。）二、施工工期：本工程自一九九八年八月廿日起开至一九九九年八月十九日止竣工……四、工程结算及付款方法：1、本工程属于一次性包死工程造价包干，二幢工程竣工后不再办理工程决算，今后市场价格升降变动，和本工程的三材用量，材料价格及工程量漏算，少算项目，均一律不办理增减结算由乙方自理……2.施工中甲方如有变更设计时，应提前通知乙方，增、减项目双方应办理签证手续，工程量增减结算，依照本预算计算为依据……4.本合同签订后，甲方付给乙方备料款20万元，待施工到三层结构面完分期、分批拨款，累计拨款至160万元时，甲方停止付工程款余款80万元，乙方自愿为本工程代垫资金。工程竣工验收后壹年内，甲方应还清余款……本合同自双方签章之日起生效至工程验收及双方有关款项、材料等手续结清为止失效。”被告皇美公司的法定代表人蒋火水及工程承包人曾文灶在该合同落款处签字确认，原告开元公司也在合同落款的施工单位处加盖公章。后被告皇美公司又将其在临江湖内的厂房加层（第三层）及零星修缮交给原告施工。2000年12月8日，被告皇美公司的宿舍楼及厂房均经泉州市建设工程质量监督站验收检验合格，并出具了二份《单位工程质量综合评表》。后原告开元公司将清濛厂房、宿舍楼及湖内加层均交付给被告皇美公司使用，经原告开元公司单方结算，三处工程款共计3053801元，但经原告催促，被告一直未对工程款进行结算确认，且在工程完工后仅支付了120000元，扣除被告在工程完工前已预付的工程款2000000元及被告自购外墙砖费用85704元后，另加上原告代付水电工程款130000元，被告尚欠978097元未付，原告遂向本院提起诉讼。
诉讼中，经原告多次与被告协商，被告于2015年5月14日在原告出具的工程款结算单复印件下方注明“工程款确认无误”并加盖公章确认。
综上事实，本院认为，原告开元公司与被告皇美公司之间的建设工程施工合同关系，有原告提供的《建设工程施工合同》、《单位工程质量综合评表》及工程款结算确认单为证，系双方当事人真实意思表示，原告具有建筑工程施工资质，该合同未违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为合法有效，受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。现该工程经竣工验收完毕，原告已履行双方合同约定的义务，但被告至今未能全面履行支付工程款的义务，原告请求被告支付尚欠工程款人民币978097元，依法应予支持。根据原、被告双方签订的《建设工程施工合同》的约定，工程款应于工程竣工验收后壹年内付清，而诉争工程已于2000年12月8日即竣工验收完毕，被告至今未能付清工程款，原告请求被告支付逾期付款利息，应于支持。诉讼中，原告基于双方实际结算确认工程款的日期为2015年5月14日为由，请求将第1项诉讼请求的利息起算日变更为自2015年5月14日，本院认为，原告减少部分诉讼请求，系在法律规定的范围内处分自己的民事权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款规定，应予以准许。故原告主张逾期付款利息应自2015年5月14日起算，按中国人民银行同期同类贷款利率计付。被告皇美公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十四条之规定，判决如下：
被告泉州皇美箱包有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告泉州市开元建筑工程有限公司工程款人民币978097元及该款自2015年5月14日起至本判决确定的付款之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算的逾期付款利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费13581元，由被告泉州皇美箱包有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。
审 判 长 吴文凯
审 判 员 陈 莉
人民陪审员 傅灿烽
二〇一五年七月二十一日
书 记 员 林嘉锟
判决书引用的主要法律条文及执行申请提示
一、判决书所引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。
当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。