广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤20民终2907号
上诉人（原审被告）：中山市通大房地产有限公司。住所地广东省中山市三角镇旭日领裕园130卡。
法定代表人：孙通文，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王翠琴，女，该公司员工。
上诉人（原审原告）：陈银华，女，1969年7月12日出生，汉族，住广东省广州市番禺区。
委托诉讼代理人：谢振东，广东格明律师事务所律师。
上诉人陈银华因与上诉人中山市通大房地产有限公司（以下简�通大公司）商品房预售合同纠纷一案，均不服广东省中山市第二人民法院（2015）中二法黄民一初字第842号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
陈银华的上诉请求：变更一审判决第一项为，通大公司向陈银华支付逾期交楼违约金，违约金以313847元为基数，按每日万分之二的标准自2011年11月1日起计算至通大公司实际交楼之日止。事实和理由：一、双方约定逾期交楼违约金按每日万分之二的标准计算，该约定合法有效。一审法院不应调整双方约定的违约金计算标准。二、通大公司于2014年4月18日才获得消防验收合格文件，且通大公司在此后一直未通知陈银华收楼，违反合同约定的义务，通大公司应赔偿陈银华的相应损失。
通大公司辩称，一、对于业主提出的违约金问题，通大公司的答辩意见与上诉意见一致�二、业主上诉认为房屋的交换价值是其实际损失。但通大公司已向业主交付涉案房屋，并不影响业主占有、使用及处分房屋的权利，一审法院亦已认定业主已实现房屋的使用价值。同时，涉案房屋已在国土房管部门办理了预售登记，该登记对房屋的权属问题具有公示性。因此，涉案房屋虽未办理房产证，但并不影响业主处分涉案房屋。此外，涉案房屋已增值，故即使通大公司存在违约行为，也未给业主带来损失。
通大公司的上诉请求：撤销一审判决，依法改判。事实和理由：一、双方当事人约定涉案房屋交付条件为“该商品房经建设工程质量验收自检合格”。该约定是双方真实意思表示，符合法律法规的规定。通大公司在一审时提交的《竣工验收备案表》显示，2011年9月29日，涉案房屋所在建设工程已经建设、勘查、设计、施工、监理单位竣工验收，即�案房屋所在建设工程已自检合格。故一审法院认定涉案房屋于2011年9月29日未达到交付标准，没有事实和法律依据。二、通大公司在涉案商品房达到约定的交付条件后，已在约定期限内通知陈银华办理收楼手续，故通大公司已按买卖合同的约定履行交房义务。三、一审法院对逾期交房违约金诉讼时效的法律适用有误。即使通大公司存在逾期交房的问题，陈银华亦应自知道权利被侵害之日（2011年10月31日）起两年内（2013年10月31日）主张权利，故陈银华提起本案诉讼已超过诉讼时效。
陈银华辩称，其答辩意见与其上诉意见一致。
陈银华向一审法院起诉请求：1.通大公司为陈银华办理房地产权证；2.通大公司向陈银华支付逾期交楼违约金[2011年11月1日至2015年9月15日期间的逾期交楼违约金88755.9元，2015年9月16日以后的违约金按62.8元/天（即按购房款的每日�分之二）计算至实际交楼时止]。一审庭审中，陈银华撤回上述第一项之诉讼请求。
一审法院认定事实：2010年10月23日，双方当事人签订《中山市商品房买卖合同》（含合同补充协议一），约定：陈银华购买通大公司所有的位于xx市xxxx庭xx幢xx房，房价款为313847元，现金付款163847元约定付款时间为2010年10月23日，商业贷款150000元约定付款时间为2010年11月23日。《中山市商品房买卖合同》第八条交付期限约定：“出卖人应当在2011年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：4.该商品房经建设工程质量验收自检合格”；第九条出卖人逾期交房的违约责任约定“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1.逾期时�，分别处理（1）逾期不超过120日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之贰的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过120日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之贰[该比率应不小于第（1）项中的比率]的违约金”。合同补充协议一第三条约定“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的，应该在合同解除条件后15日内书面通知出卖人，逾期则视为买受人放弃该项权利。并且出卖人按该条款约定退回买受人已�房价款及支付违约金后，买受人同意已付购房有关费用、已供银行按揭利息或其他损失出卖人不再另外赔偿或补偿，如客户选择银行按揭方式付款的，本合同内已付房价款均指首期款。”《中山市商品房买卖合同》签订后，陈银华向通大公司支付了房价款共计313847元。双方确认至今未办理收楼手续。陈银华称上述商品房在约定时间届满后仍为符合交付条件，且没有收过被告的收楼通知书。通大公司称上述商品房于2011年9月29日符合合同约定的自检合格，且于2011年11月1日通知了陈银华收楼，只是陈银华的个人原因没有办理收楼手续，提交收楼通知书证明。收楼通知书主要内容为告知陈银华上述商品房符合合同约定的收楼条件，并于2011年10月31日前交清专项维修资金、办证杂费、预交物业费、面积差异款等；陈银华在通知发出十五日内没有办理收楼手续的视为默认收楼。但至今，通大公司以施工单位原因为由未将上述商品房办理权属登记资料交至中山市房地产交易登记管理所，国土管理部门也未出具上述商品房的房地产权属证书。后陈银华以通大公司逾期办证违约为由要求通大公司支付逾期办证违约金，通大公司不予支付。
通大公司提交的竣工验收备案表显示，出具时间为2011年9月29日，由勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位盖章同意涉案商品房验收；提交的电梯监督检验报告显示，出具时间为2012年2月8日，由广东省中山市特种设计检验所盖章确认涉案商品房的电梯检验合格；提交的生活饮用水给水工程卫生学评价报告显示，出具时间为2013年8月7日，由中山市疾病预防控制中心盖章确认涉案商品房生活饮用水给水工程经评估基本符合国家相关卫生要求；提交的客户工程竣工查验报告单显示，出具时间�2009年11月24日，由广东电网有限责任公司中山三角供电分局盖章确认旭日御华庭专用电房变配电安装工程检验合格；提交的建设工程消防验收意见书显示，出具时间为2014年4月18日，由中山市公安消防支队三角大队盖章确认旭日御华庭住宅小区经综合评定该工程消防验收合格。
一审法院认为，双方当事人签订的《中山市商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，内容亦不违反法律及行政法规的强制性规定，系有效合同，受法律保护，双方应恪守履行合同义务。陈银华自愿撤回要求通大公司办理房地产权证的诉讼请求，是其处分自己权利的范围，与法不悖，一审法院予以准许。
关于逾期交房违约金的问题。商品房买卖合同约定涉案商品房的交房标准为自检合格，应当理解为涉案商品房除由建设、施工、监理、勘察、设计单位共同出具工程竣�验收报告确认同意竣工验收外，同时必须满足电梯、水电、煤气、消防的正常使用。通大公司提交的证据已证明涉案商品房于2011年9月29日已取得工程竣工验收报告，即该日已达到合同约定的交付条件。而涉案商品房的电梯、水电、煤气、消防中最后一项完成验收合格的是消防，完成验收合格的时间为2014年4月18日。为此，涉案商品房于2014年4月18日才达到合同约定的交房标准，并满足基本的安全条件和居住要求。商品房买卖合同第八条约定被告应于2011年10月31日前向陈银华交房，故一审法院认定被告未按约定时间向陈银华交付符合交付条件的商品房。逾期交楼违约金应从2011年11月1日起计算。通大公司逾期交楼，其在涉案商品房符合交付条件后负有通知陈银华收楼的义务，即使通大公司提供的收楼通知书真实，也发生于商品房符合交付条件前，陈银华当然有权拒绝收�，因通大公司未能提供其他证据证明已履行通知收楼义务，一审法院认定陈银华至今仍未收楼。虽然涉案商品房已符合交房的条件，陈银华可以随时到通大公司处办理收房手续，但通大公司逾期交付时间长，影响陈银华实现商品房的基本价值。由于陈银华未能提供证据证明其损失，若逾期交房违约金按商品房买卖合同第九条约定的每日万分之二计算至通大公司实际交房之日，违约金显然过高，结合合同的履行情况、通大公司的过错程度，根据公平原则和诚实信用原则，一审法院酌定通大公司向陈银华支付逾期交房违约金62000元。
关于违约金计算基数的问题。通大公司辩称合同补充协议一第三条中约定：“若买受人依照本合同第九条选择解除合同的，……，如客户选择银行按揭方式付款的，本合同内已付房价款均指首期款。”一审法院认为，该条款是对解�合同计算违约金基数的约定，而非对逾期办证计算违约金基数的约定，故通大公司辩解理由不成立。
关于通大公司主张逾期交房违约金的诉讼时效问题。双方签订的商品房买卖合同约定，若出卖人逾期交房，自本合同约定的最后交付期限第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。一审法院认为，上述条款约定的逾期交房违约金按日累加计算，是卖方逾期交楼时买方可以主张得到违约金债权的计算方法，而非每逾期一天就产生一个单独的违约金债权，也不是对违约金支付期限的约定。从合同约定的交房日期次日起至实际交付之日止的违约金，是一个没有履行期限的整体债务，应当根据《最高人民法院<关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定>》第六条“未约定履行期限的合同，依照�同法第六十一条、第六十二条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算”的规定计算诉讼时效，故一审法院对通大公司关于涉案逾期交房违约金已超出两年诉讼时效的债权不予支持的主张不予采信。
综上，陈银华诉请合理部分，予以支持；不合理部分，予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条第一款之规定，判决：一、通大公司于一审判决生效之日起十五日内向陈银华支付逾期交房违约金62000元；二、驳回陈银华�其他诉讼请求。如果通大公司未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2018元，减半收取1009元，由通大公司负担。
二审期间，双方当事人均未提交新的证据。
对当事人二审争议的事实，本院认定如下：双方签订的《中山市商品房买卖合同》第十三条约定，出卖人承诺商品房交付使用之日，与商品房正常使用直接关系的供水、供电、电梯等设施可正常使用；若上述设施在规定日期内未达到使用条件，双方可协商延期收楼，经买受人同意可先行收楼，出卖人承诺在买受人收楼后60天内完成上述设施。一审判决审理查明的事实清楚，本院予以确认。
本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。双方争议焦点有三：一是通大公司是�已完成交楼的义务；二是买受人主张的逾期交楼违约金是否经过诉讼时效；三是一审法院确定通大公司应支付的逾期交房违约金是否妥当。
关于争议焦点一，即通大公司是否已完成交楼义务的问题。虽然双方签订的《中山市商品房买卖合同》第八条约定房屋的交付标准为房屋经建设工程质量验收自检合格，且通大公司提交的竣工验收备案表亦显示涉案商品房所在建设工程已于2011年9月29日经建设、勘查、设计、施工及监理单位办理竣工验收。但根据双方在合同第十三条的约定，通大公司向买受人交付使用之商品房，除应具备经验收合格的条件外，为保障买受人对该房屋之日常使用，与该商品房之使用有密切联系之供水、供电系统及电梯等设施亦应能够正常使用。现通大公司提供的证据显示涉案商品房所在之供水系统及电梯、消防设施的验收合格时间均在2011年9月29日之后，故即使涉案房屋在2011年9月29日即已经五方验收合格，且通大公司已于2011年9月29日书面通知买受人办理收楼手续，但因该房屋此时尚未满足基本的安全条件及居住要求，不能视为通大公司已履行交楼的义务。故一审法院认定通大公司存在逾期交楼行为，并无不妥，本院予以确认。此外，虽然涉案商品房所涉供水、供电系统及电梯、消防设施已于2014年4月18日全部开通并经相关部门验收合格，但因通大公司既未能举证证明其此后曾通知买受人再办理收楼手续，也未能举证证明买受人已实际接收了涉案房屋，故买受人主张通大公司向其支付计算至交楼之日止的逾期交房违约金并无不妥，本院予以维持。
关于争议焦点二，即买受人主张的逾期交房违约金是否经过诉讼时效的问题。因买受人向通大公司主张之逾期交楼违约金为一整体债权，该债权因�大公司逾期交楼行为的持续而延续，因通大公司履行交楼义务而完成。现因通大公司尚未履行交楼的义务，其向买受人支付逾期交楼违约金的义务尚在持续中。故买受人向通大公司主张逾期交楼违约金并未经过法定的诉讼时效期间。
关于争议焦点三，即一审法院确定通大公司应支付的逾期交房违约金是否妥当的问题。如上所述，本院已认定通大公司至今未履行交楼的义务，其行为已构成违约，且该违约行为尚在持续之中，故通大公司应按双方合同约定向买受人支付逾期交楼违约金。通大公司虽然主张双方约定的逾期交楼违约金的计算标准过高，但该违约金计算标准系双方在《中山市商品房买卖合同》中之明确约定。通大公司作为专业之房地产开发商及上述格式合同之提供者，其应对因其违约行为而可能承担之违约责任作出充分之考量及评估。同时，通大公司已未能提供充分的证据证明买受人依双方约定之计算标准所得之违约金明显高于买受人的损失。故买受人主张通大公司按双方约定之违约金计算标准，自通大公司逾期交楼之日起计算至实际交楼之日止，并无不当，本院予以支持。一审法院认定双方约定之逾期交楼违约金计算标准过高，并予以下调不当，本院予以纠正。
综上，原审判决认定基本事实清楚，但适用法律不当，致处理结果欠妥，本院予以纠正。陈银华的上诉请求成立，本院予以支持；通大公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销广东省中山市第二人民法院（2015）中二法黄民一初字第842号民事判决；
二、中山市通大房地产有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向陈银华支付逾期交楼违约金（逾期交楼违约金的计算方法：以313847元为计算基数，按每日万分之二的标准，自2011年11月1日起计算至实际交楼之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费2018元，减半收取为1009元，由中山市通大房地产有限公司负担。二审案件受理费2487元（陈银华、中山市通大房地产有限公司已各预交2018元），由中山市通大房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 官 琳
代理审判员 刘 通
代理审判员 马燕清
二〇一六年十月八日
书 记 员 易嘉璇