浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）金义民初字第1266号
原告：海门市设备安装工程有限公司。
法定代表人：徐建刚。
委托代理人：张飞。
被告：浙江中高动力科技股份有限公司。
法定代表人：施庆哲。
原告海门市设备安装工程有限公司（以下简称海门公司）诉被告浙江中高动力科技股份有限公司（以下简称中高公司）建设工程施工合同纠纷一案，原告海门公司于2015年5月12日向本院提起诉讼，本院立案受理后依法组成合议庭，于2015年7月29日公开开庭进行了审理。原告海门公司的委托代理人张飞到庭参加了诉讼。被告中高公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告海门公司起诉称，2012年8月10日，原、被告双方就巴基斯坦重油电站安装工程签订施工合同，约定由原告派员赴巴基斯坦施工，施工周期为90个公历日，合同总价为包干价3740000元，实际合同总额为4404413元。原告于2012年9月27日派员赴巴基斯坦，并于2013年5月底完成全部重油电站的设备安装，但由于被告的原因，工程延期拖欠工程款，直至2014年4月22日才完成结算，远超过合同约定的施工周期90天及保质期。剩余工程款2030413元，虽经原告多次催讨，被告一直拖延未付。请求判令：一、被告向原告支付所欠余款2030413元。二、被告向原告支付工程逾期违约金220220元。一审辩论终结后，原告向本院申请增加诉讼请求，并提供了相应的证据，但该申请超过了法定期限，本院不予准许。
被告中高公司未作答辩。
原告海门公司庭审中补充陈述称，根据双方结算，应当支付4404413元，已支付2374000元，剩余款项2030413元。违约金依约最高不超过工程造价的5%。合同履行完毕，但被告一直未付工程款。
原告海门公司为了支持其诉讼请求，向本院提供证据如下：
证据1，《巴基斯坦国家重油电站安装工程——工程施工承包合同》1份（合同编号：PKST-20120810，原件），证明2012年8月10日，原被告签订施工合同，约定具体工程名称、工程概况、合同价格、履行工程工期等。
证据2，《要求立即付工程款报告》1份（原件），证明2013年1月12日，由于被告原因导致工期延误3个月并拖欠工程款项。
证据3，《浙江中高与海门安装账目决算汇总》与《浙江中高动力科技股份有限公司请示报告单》各1份（复印件），证明被告实际应付原告工程费用为4404413元，原告已开票3374000元，被告支付2374000元，剩余工程款项拖欠至今。
证据4，《会议纪要》1份（加盖原告印章），证明2013年1月28日，证明原、被告以葛洲坝NJ项目部召开三方会议，由于被告单方面原因，导致重油电站工程严重拖期，三方协商工程进度以及被告需支付原告的时间、金额。刘运社是浙江中高国际工程公司的总经理，也是被告的员工。卢志勇，刘飞都是被告的员工。从证据3中可以看出刘运社、卢志勇的身份，刘飞看不出来。签字都是本人签的。
证据5，《催款函》1份（原件），证明2013年5月10日，原告向被告出具《催款函》。原告根据《会议纪要》完成了工程进度并保证了工程质量，但被告一直拖欠工程款。
证据6，《律师函》1份（原件）快递单1份（复印件）及收件核对单1份（复印件），证明2015年1月13日，原告再次发函催讨拖欠款项，被告收到快件并知悉拖欠款项。
被告中高公司未发表质证意见，也未向本院提供证据。
根据原告的举证及证据审核认定的有关规定，本院对证据认证如下：
被告中高公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃举证、质证的权利。
原告提供的证据1，系原件，本院确认其证明力；证据2、5，无送达依据，对其证明力不予确认；证据3，系复印件，对其证明力不予确认；证据4，仅加盖原告印章，未经被告确认，对其证明力不予确认；证据6，律师函系原件，有相应的送达依据，对该函已送达被告的事实予以确认。
根据本院已确认证明力的证据及当事人的庭审陈述，本院确认事实如下：
2012年8月10日，原告海门公司与被告中高公司签订《工程施工承包合同》一份，约定由原告承建巴基斯坦国重油电站安装工程；总价3740000元包干；合同签订后，原告人员及工器具进入巴基斯坦国施工现场10天后，向原告支付合同总价的10%（374000元），2台发电机组按期完成整体调试发电经被告确认无故障后，向原告支付合同价款的40%（1496000元），4台发电机组全部按期完成整体调试发电经被告确认无故障后，向原告支付合同价款的40%（1496000元），合同金额的10%（374000元）作为工程质保金，如确认工程无质量问题，或经确认原告已依据本合同约定解决了质量问题后，在质保期后1周内支付原告；总日历工期90个日历天，开工日期为原告施工人员进驻巴基斯坦现场，被告发布开工令之日，中间交工日期为60个日历天，保证2台机组具备发电能力并经被告确认无故障，竣工日期为被告开工令确定的开工日期起算90个日历天；如因被告过错逾期完工的，每逾期一天被告应支付合同总价款0.5%的逾期违约金，累计赔偿违约金金额不超过合同总额的5%；工程质保期为工程实际竣工之日起一年。
2015年1月21日，原告向被告寄送《律师函》1份，内容主要为涉案工程包干价为3740000元，原告于2012年9月27日派员赴巴基斯坦，并于2013年5月底完成全部重油电站的设备安装，但由于被告原因，直至2014年4月22日才完成结算，远超过约定的施工周期90天、质保期，期间被告仅支付了2374000元工程款，尚欠2030413元。被告除应支付工程余款外，原告仍可以追究逾期违约金220220元。要求被告在收到律师函后5个工作日内，及时支付剩余工程款2030413元。
本院认为，当事人对自己的主张，有责任提供证据。根据原告提供的《工程施工承包合同》，可以确认原、被告双方签约的事实，但原告未提供有证明力的证据证明其已履行合同约定的安装义务。因此，原告的诉讼请求，不能支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法可缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：
驳回原告海门市设备安装工程有限公司的诉讼请求。
案件受理费24805元，由原告海门市设备安装工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。（在递交上诉状同时预交上诉费人民币24805.00元，具体数额由金华市中级人民法院确定，至迟不得超过上诉期限届满后的7日内；户名：金华市中级人民法院诉讼费预收户；账号：1969-9901-0400-0409-0000-0106-003，开户银行：中国农业银行金华市分行或直接交金华市中级人民法院收费室。逾期不缴纳，按自动放弃上诉处理。）
审 判 长 骆巧梅
审 判 员 吴新辉
人民陪审员 张品晶
二〇一五年十一月二十五日
代书 记员 黄 超
【附注】
（2015）金义民初字第1266号民事判决书
适用法律条文具体内容
1、《中华人民共和国合同法》第六十条规定：【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2、《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3、《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：【金钱债务的违约责任】当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
4、《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款规定：【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
5、《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：【工程价款的支付】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
6、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
7、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。