山东省青岛市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁02民终9527号
上诉人（原审被告）：山东宝都房地产开发有限公司。
法定代表人：张志波，职务董事长。
委托诉讼代理人：石玲，山东若真律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：青岛大旗智地营销顾问有限公司。
法定代表人：张为，职务董事长。
委托诉讼代理人：姜静。
上诉人山东宝都房地产开发有限公司（以下简称宝都公司）因与被上诉人青岛大旗智地营销顾问有限公司（以下简称大旗智地公司）服务合同纠纷一案，不服青岛市黄岛区人民法院（2015）黄商初字第3410号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年11月7日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人宝都公司的委托诉讼代理人石玲、被上诉人大旗智地公司的委托诉讼代理人姜静，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
宝都公司上诉请求：1.撤销一审判决并改判上诉人不支付任何费用；2.诉讼费用等由被上诉人负担。事实和理由：依据双方合同约定被上诉人应按照合同附件二在2014年5月1日前向上诉人提供不少于36项之成果，并在此后的服务期内依次向上诉人提交工作项，但被上诉人一直未能提交前述工作成果，故上诉人不应承担任何费用。原审法院酌情支持了被上诉人4万元的服务费不当。
大旗智地公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审维持原判。
大旗智地公司向一审法院起诉请求：一、请求依法判令宝都公司支付合同价款及违约金共计29.7万元；二、本案诉讼费、保全费等一切费用由宝都公司承担。事实与理由：2014年4月18日，大旗智地公司与宝都公司签订《广告策划服务合同书》，宝都公司委托大旗智地公司进行“金沙滩壹号”项目全案宣传推广、创意设计、广告制作协助等事宜，约定服务期限为2014年4月18日至2014年10月17日，服务费用为4.5万元/月，合同签订后，大旗智地公司按照宝都公司要求，为其提供设计方案，宝都公司也已经在“金沙滩壹号”项目上实际应用，但是宝都公司一直以资金周转困难为由拖欠合同款至今，构成严重违约。
一审法院认定事实：大旗智地公司(合同乙方)与宝都公司(合同甲方)于2014年4月18日签订《全案整合服务合同》，大旗智地公司为宝都公司提供“金沙滩壹号”项目全案宣传推广、创意设计、广告制作协助等服务，服务期为合同签订之日起6个月，即自2014年4月18日起，至2014年10月17日止，合同第二条费用及付款方式约定，本合同服务费用每月4.5万元，合同支付方式为月结，每月工作完成情况经甲方代表审核确认后，乙方开具上月服务费全额发票、收据并出具乙方盖公章的付费申请交予甲方，经甲方审核无误后，五个工作日付清上月服务费。以此类推，如乙方未能如期完成甲方的当月工作项，甲方有权暂停付款。乙方及时修改完成并获甲方认可后，五个工作日付款。同时，甲方有权按照违约条款第6.4条从上月费用中扣除延迟完成违约金。合同附件二约定，合同期内，乙方需每月25日前提交次月工作计划，甲方审批后执行，首月工作计划由甲方先行提供，4月25日前需完成实际工作项：名片、楼书、折页、海报、直邮、户型手册、价格单项、认购书、工作证、胸卡、徽章、围墙、现场路牌、车体广告、候车亭广告、市场推广阶段性策略、开盘前方案、微信推广稿件……4月26日至5月1日的工作内容为：定期策划企业与客户的活动、开盘前活动铺排、阶段性软文炒作、推广画面设计、微信推广稿件、开盘方案执行、销售跟进，问题的解决建议等。合同第六条违约责任条款其中第6.1项约定，乙方除不可抗力之因素外，应按约定完成各项工作，如乙方工作无法达到甲方工作要求，甲方有权要求乙方给予改正或更换项目人员，如连续三次修改、完善工作仍不见效，甲方有权单方面终止本协议，有权拒付费用；第6.4项约定，乙方存在未及时完成甲方工作行为，对乙方每延期一天处罚款1000元，从当月代理费中扣除，经甲方通知后3日内仍未整改的，甲方有权解除本合同，未支付的费用不再支付。合同第三条甲方权利和义务中3.3项约定，甲方应按双方约定的项目进度计划，积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，乙方收到进行审核，如有异议向甲方提出书面意见等等。
上述合同签订后，大旗智地公司于2014年4月25日前完成的事项为设计金沙滩壹号名片、信封、售楼处包装方案以及阳光新天地集团科室标牌、户型单页及封套、订购单。2014年4月27日至2014年5月16日，大旗智地公司做了售楼处展板、报广设计、灯杆旗、看房车包装、形象墙、签约展架等等。
大旗智地公司为证明其工作成果已发送给了宝都公司，申请公证机关对双方往来QQ邮件进行了公证。
2014年6月19日，宝都公司以大旗智地公司未完全履行合同第四条的义务，其中有样板间通道设计效果图无法达到喷绘要求，导致样板间通道包装不能按时完成，大旗智地公司安排专门人员驻场时间累计未达合同规定，遂向其发出解除合同通知书。
一审法院认为，双方签订的《广告策划服务合同》是当事人的真实意思表示，合法有效，应予全面遵守。大旗智地公司作为主张权利方有责任向法院提供有证明力的证据。大旗智地公司主张宝都公司支付服务费，宝都公司抗辩其未按合同约定履行全部义务，大旗智地公司提交的照片、QQ截图、公证书等不足以证明其已按合同附件二的约定于2014年4月25日前按时完成了全部工作，其应按合同约定承担相应的责任。庭审调查大旗智地公司所提供的项目稿件设计是在2014年4月18日至2014年5月16日期间履行，宝都公司陈述大旗智地公司实际服务期间截止到2014年6月上旬，但认为服务费的支付应根据大旗智地公司的服务成果来确定。双方合同约定大旗智地公司每月的服务费为45000元，但对如何支付合同中有具体的约定，宝都公司依据合同约定抗辩大旗智地公司未如期完成当月工作项暂停付款并无不当，宝都公司向大旗智地公司发出解除合同后，大旗智地公司亦未提出解除合同无效的请求。但是，考虑到广告策划服务合同在履行中需要委托方提供具体资料等配合，当事人双方也往往可能会因对服务项目的最终效果存在认识上差异而形成分歧，并影响后续工作的开展从而最终导致合同无法完全履行完毕等等，基于以上因素的考量，若以本案大旗智地公司未完全按合同履行全部义务让其承担本案全部违约责任不具有合理性，但也并不能因此免除其应当承担的违约责任，由于本案合同已解除，大旗智地公司已按合同完成了部分工作且宝都公司已接收，宝都公司应支付大旗智地公司合理的服务费用，原审法院酌定服务费4万元为宜，大旗智地公司要求其它服务费23万元及违约金2.7万元，证据不足，原审法院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第四百零五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、山东宝都房地产开发有限公司于本判决生效后10日内支付青岛大旗智地营销顾问有限公司服务费4万元；二、驳回大旗智地公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5755元，其中青岛大旗智地营销顾问有限公司承担4980元，山东宝都房地产开发有限公司承担775元。
二审中，当事人均未提交新证据。
一审法院查明的事实属实，本院予以确认。
本院认为，原审法院在全面考虑双方广告策划服务合同在履行中的主、客观因素后，在上诉人宝都公司已接收被上诉人大旗智地公司部分工作的情况下，原审法院酌定宝都公司应支付大旗智地公司服务费4万元，并无不当，本院予以确认。上诉人山东宝都房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费775元，由上诉人山东宝都房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王立春
审 判 员 逄明福
代理审判员 卞冬冬
二〇一六年十二月一日
书 记 员 黄显东
书 记 员 张 恬