连云港市赣榆区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）赣民初字第6432号
原告：刘德传，男，1962年7月21日生，汉族，居民，住连云港市赣榆区。
委托诉讼代理人：范懿杰，连云港市赣榆区黑林法律服务所法律工作者。
被告：顾圣军，男，1974年10月27日生，汉族，居民，住江苏省南通市通州区。
委托诉讼代理人：李世坡，江苏衡信达律师事务所律师。
被告：赣榆县青口建筑安装工程有限公司，住所地连云港市赣榆区青口镇东城凯亚小区。
法定代表人鲁建，公司总经理。
委托诉讼代理人：刁长江，江苏永衡昭辉律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李世华，男，1966年6月1日生，汉族，居民，住连云港市赣榆区，系该单位职工。
被告：黄叶祥，男，1963年3月24日生，汉族，居民，住连云港市赣榆区。
原告刘德传与被告顾圣军、被告赣榆县青口建筑安装工程有限公司（以下简称青口建筑公司）、被告黄叶祥建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年11月27日立案受理，依法由依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告刘德传及其委托诉讼代理人范懿杰、被告顾圣军及其委托诉讼代理人李世坡、被告青口建筑公司委托诉讼代理人刁长江、李世华、被告黄叶祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告刘德传向本院提出诉讼请求：要求判令被告给付原告建设工程欠款272589.64元及其利息，后变更诉讼请求为要求被告给付工程欠款666686.92元及其利息。事实和理由：2012年6月，被告顾圣军将其承包的青口镇东成凯亚2号楼土建工程发包给原告施工并签订施工承包协议书，协议书约定了施工价格及付款方式，被告顾圣军按协议应支付原告工程款1620594.64元，尚欠252994.62元，另被告还应支付原告协议外零工款18095元、制作过梁款1500元，总计272589.64元，现工程已竣工验收。被告青口建筑公司是工程中标施工单位，被告青口建筑公司应承担连带偿还责任，为维护原告合法权益，请求依法支持原告的诉讼请求。
被告顾圣军辩称，原告诉讼请求无事实和法律依据，答辩人不欠原告工程款，请求驳回原告对答辩人的诉讼请求。
被告青口建筑公司辩称，东城凯亚是由黄叶祥挂靠在答辩人名下负责施工，答辩人不知道原告与被告顾圣军再次分包的事实，请求驳回原告对答辩人的诉讼请求。
被告黄叶祥辩称，答辩人是挂靠被告青口建筑公司进行施工，答辩人将工程分包给被告顾圣军，工程款已经付给被告顾圣军，且已超额支付，原告起诉与答辩人无关，请求法庭依法处理。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：被告青口建筑公司将其承建的东城凯亚小区D-2#楼分包给被告黄叶祥施工，2012年3月16日，被告黄叶祥又将该工程的施工转包给被告顾圣军并签订劳务施工承包合同，约定承包方式为包工不包料。后被告顾圣军又将该工程的土建部分包给原告刘德传施工，并签订施工承包协议书，协议约定工程承包范围为蓝图范围内的所有混凝土、砌砖、外墙、内墙（不含筏板、二次结构、木工、钢筋、刮顶、涂料、粘帖、保温），包括施工使用的小型机具。工程承包价款以及付款方式，按照实际施工的建筑面积即按大合同建筑面积每平方米98元（其中地下有二层，层高为2.6米的非标准层扣除每平方米11元混凝土工）。付款方式为主体验收付总价款的25%，内外粉刷到一半，再付总价款的20%，内外粉刷完成再付总价款的25%，地坪完成再付总价款的20%，竣工验收合格付至总价款的95%，余款5%在工程验收交工6个月一次付清。协议签订后，原告即组织人员进场施工，2013年10月12日，原告退场，尚有部分清尾工程没有完工，被告顾圣军安排王大友、李永贵、韩善光等人进行清尾修补施工，被告顾圣军共计支付人工费用240588元，其中包括部分内外墙粉刷、清理地坪、二次结构、楼梯粉刷、室内地坪、内外墙保温、电工、窗户、管理人员工资等费用。原告总计完成D-2#楼施工面积15129.32平方米，其中包括地下二层面积1199.52平方米。原告另完成零工174.50个，每个工110元，原告另完成地下室停车位的粉刷、地坪混凝土施工，该部分工程经江苏瑞杰项目管理顾问有限公司鉴定，人工费为133754.68元，机械费44475.30元，原告为此支付鉴定费33900元。原告主张被告欠制作过梁款1500元，被告不予认可，原告亦无充分证据证明。被告已支付原告1377600元。
另查明，原告刘德传、被告顾圣军、黄叶祥均无建设工程施工资质。东城凯亚小区D-2#楼于2014年1月3日经验收合格。
本院认为，被告青口建筑公司将其承建的东城凯亚小区D-2#楼分包给被告黄叶祥施工，并签订施工合同，双方签订的合同应为无效合同，后被告黄叶祥又将该工程转包给无施工资质的被告顾圣军施工并签订施工合同，两被告之间签订的转包合同亦为无效合同，后被告顾圣军又将该工程的部分土建施工分包给无施工资质的原告刘德传施工，并签订施工承包协议书，原告与被告顾圣军签订的施工协议亦为无效，但原告完成的工程已经验收合格，被告顾圣军应按协议约定支付原告工程款。原告完成的原告完成D-2#楼施工面积15129.32平方米，其中包括地下二层面积1199.52平方米，按协议约定工程款为（15129.32-1199.52）×98+1199.52×87=1469478.64元，零工174.50×110=19195元，对于地下室停车位经鉴定人工费为133754.68元，机械费44475.30元应由被告支付给原告，原告总工程款应为1469478.64+19195+133754.68+44475.30=1666903.62元。由于原告在2013年10月12日退场时，尚有部分清尾工程没有完工，被告顾圣军安排王大友、李永贵、韩善光等人进行清尾修补施工，由被告顾圣军支付工程款，被告顾圣军共计支付人工费用240588元，其中包括部分内外墙粉刷、清理地坪、二次结构、楼梯粉刷、室内地坪、内外墙保温、电工、窗户、管理人员工资等费用，因原告施工范围为混凝土、砌砖、外墙、内墙，但不含筏板、二次结构、木工、钢筋、刮顶、涂料、粘帖、保温等施工，而被告顾圣军支付后期费用为整个工程后期费用，其中仅有部分找补施工属于原告施工的范围，且具体数额不明确，本院酌定上述费用的40%为原告施工找补费用即240588×40%=96235.20元为宜，该部分费用应从被告顾圣军应支付给原告的工程款中扣除，被告顾圣军还应给付原告的工程款为1666903.62-1377600-96235.20=193068.42元，并支付自原告起诉之日起至给付之日止按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算的利息。对于原告主张被告顾圣军欠其制作过梁款1500元，被告顾圣军不予认可，原告亦无充分证据证明，本院对原告该主张不予支持。被告青口建筑公司将工程违法分包给无施工资质的被告黄叶祥，被告黄叶祥又将工程违法分包给无施工资质的被告顾圣军，被告黄叶祥、青口建筑公司应对上述债务承担连带偿还责任。
综上，本院对原告诉讼请求中合理部分予以支持，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百八十六条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第一条第一款第（二）项、第十七条、第二十六条之规定，判决如下：
被告顾圣军应于本判决生效之日起十日内给付原告刘德传工程款工程款193068.42元及其利息（利息自2014年11月29日计算至给付之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率计算）；被告赣榆县青口建筑安装工程有限公司、黄叶祥对上述债务承担连带偿还责任。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10467元，由原告刘德传负担5467元，被告顾圣军、黄叶祥、赣榆县青口建筑安装工程有限公司负担5000元，鉴定费33900元由被告顾圣军、黄叶祥、赣榆县青口建筑安装工程有限公司负担（上述费用原告已预交，被告应承担部分于本判决生效之日起十日内给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费10467元，连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号：44×××94。
审判长 龚书明
审判员 林飞燕
审判员 胡 煜
二〇一六年十一月三十日
书记员 杨海宁
法律条文及上诉须知附录
一、法律条文
（一）、《中华人民共和国合同法》
第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百八十六条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
（二）、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第十七条：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第二十六条：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
（三）、《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
二、上诉须知
根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：
当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。
上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。
本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。