山东省泰安市岱岳区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）岱民初字第3175号
原告中建一局集团安装工程有限公司。
法定代表人毛里臣，任董事长。
委托代理人邢琳琳，山东泰山法正律师事务所律师。
被告山东鲁泉建设工程有限公司.
法定代表人张传祥，任总经理。
委托代理人周庆旺，山东公允律师事务所律师。
委托代理人王兵志，任该公司职工。
原告中建一局集团安装工程有限公司（以下简称安装公司）与被告山东鲁泉建设工程有限公司（以下简称鲁泉公司）建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员柴树栋独任审判，公开开庭进行了审理。原告安装公司的委托代理人邢琳琳、被告鲁泉公司的委托代理人周庆旺、王兵志到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安装公司诉称，2012年10月15日原、被告签订建设工程施工合同，约定原告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目维修间及仓库钢结构工程承包给被告（承包人）施工，约定开工日期2012年10月22日，竣工日期2012年12月22日；2012年12月5日原、被告签订建设工程施工合同，约定原告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目消防水泵房钢结构工程承包给被告（承包人）施工。约定开工日期2012年12月5日，竣工日期2012年12月20日。2013年1月5日原、被告签订建设工程施工合同，约定原告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目空压及氮气站、热水锅炉房及泡沫站、钢结构工程承包给被告（承包人）施工。约定开工日期2012年12月18日，竣工日期2013年2月18日。上述三合同明确约定被告（承包人）责任，验收方法、标准及违约责任。然而被告在施工过程中，未按照合同约定履行义务，被告在施工过程中使用不合格密封胶，偷工减料导致工程质量不符合质量标准规定，未完成验收，被总发包方中国环球工程公司直接扣除工程价款10万元；另因被告拖延工期，未完成竣工验收，总发包方中国环球工程公司扣除原告工程价款20万元。为减少损失，促使被告尽快按合同约定质量竣工验收，于2013年3月26日，原被告达成《协议书》再次明确工期每拖延一天罚款1000元，验收不合格每次罚款5000元，但被告至今未竣工验收，严重损害了原告的合法权益，给原告造成了巨大经济损失，依据合同约定及相关法律规定，特向贵院提起诉讼，请求法院依法判令被告支付原告违约金及经济损失约60万元，本案诉讼费用由被告承担。
被告鲁泉公司辩称，原告没有证据证明在本案工程中产生的实际损失是多少；我公司没有因质量问题给原告造成任何损失。我公司不能按合同约定完工的原因是由于原告不能按约定付款导致的，合同履行中，原告不能按约定及时付款，导致工程施工一度中止，为此双方于2013年3月26日签订补充《协议书》一份，之后至2013年4月1日原告累计付款872496.15元，不足合同价的60%，原告违背了《建设合同施工合同》第三条付款方式的约定，根据《合同法》第六十七条“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”我公司享有抗辩权，即使有迟延交工的事实，也是原告不能履行先合同义务导致的结果，责任应当有原告自负。综上，原告的起诉没有事实根据和法律依据，请求法院查明事实后依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2012年10月15日原、被告，签订建设工程施工合同，约定被告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目维修间及仓库钢结构工程承包给原告（承包人）施工。承包内容范围：用于招标及施工图纸中包含的所有钢结构内容，包括实验检验、竣工验收、保修等，按招标人提供的招标图纸、工程量清单和工程规范要求的全部内容。承包方式为专业承包。工程地点泰安市岱岳区范镇工业园。总合同价款为人民币537493.59元。工程造价采用固定单价合同方式，工程量按照实际发生及完成计取。付款方式：合同生效后，发包人按下列方式支付工程款：1、主要钢构件到场后，7日内付至合同价款的60%；2、屋面板及维护板进场后，7日内付至总价的70%；3、工程全部完工后，7日内付至合同总价款的85%；4、工程全部完工验收合格后结算完毕、竣工资料齐全并经发包人认可后15日内付至工程结算款的95%；5、余下的5%作为质量保修金，待壹年保修期满且无质量问题后15日内一次性付清（不计利息）。承包人向发包人提供相应的工程所在地建安发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。工程竣工验收合格后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人。发包人自接到完整结算资料后15天内提出审核意见，承包人如延期报送，审核意见亦顺延。审查完毕，到期未提出异议，视为同意。开工日期2012年10月22日，竣工日期2012年12月22日。保修期壹年。违约责任：因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失，因承包人原因工程质量达不到约定的质量等级，按承包合同价款扣3%作为违约金，并承担由此给发包人造成的损失等。
2012年12月5日原、被告，签订建设工程施工合同，约定被告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目消防水泵房钢结构工程承包给原告（承包人）施工。承包内容范围：用于招标及施工图纸中包含的所有钢结构内容，包括实验检验、竣工验收、保修等，按招标人提供的招标图纸、工程量清单和工程规范要求的全部内容。承包方式为专业承包。总合同价款（含税）487757.08元人民币。工程造价采用固定单价合同方式，工程量按照实际发生及完成计取。付款方式：合同生效后，发包人按下列方式支付工程款：1、主要钢构件到场后，7日内付至合同价款的60%；2、屋面板及维护板进场后，7日内付至总价的70%；3、工程全部完工后，7日内付至合同总价款的85%；4、工程全部完工验收合格后结算完毕、竣工材料齐全并经发包人认可后15日内付至工程结算款的95%；5、余下的5%作为质量保修金，待二年保修期满且无质量问题后30日内一次性付清（不计利息）。承包人向发包人提供相应的工程所在地建安发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。工程竣工验收合格后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人。发包人自接到完整结算资料后15天内提出审核意见，承包人如延期报送，审核意见亦顺延。审查完毕，到期未提出异议，视为同意。开工日期2012年12月5日，竣工日期2012年12月20日（具体执发包人现场指令）。保修期貮年。违约责任：因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失，因承包人原因工程质量达不到约定的质量等级，按承包合同价款扣3%作为违约金，并承担由此给发包人造成的损失等。
2013年1月5日原、被告，签订建设工程施工合同，约定被告（发包人）将山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目空压及氮气站、热水锅炉房及泡沫站钢结构工程承包给原告（承包人）施工。承包内容范围：用于招标及施工图纸中包含的所有钢结构内容，包括实验检验、竣工验收、保修等，按招标人提供的招标图纸、工程量清单和工程规范要求的全部内容。承包方式为专业承包。总合同价款（含税）690706.84元人民币。工程造价采用固定单价合同方式，工程量按照实际发生及完成计取。付款方式：合同生效后，发包人按下列方式支付工程款：1、主要钢构件到场后，7日内付至合同价款的60%；2、屋面板及维护板进场后，7日内付至总价的70%；3、工程全部完工后，7日内付至合同总价款的85%；4、工程全部完工验收合格后结算完毕、竣工资料齐全并经发包人认可后15日内付至工程结算款的95%；5、余下的5%作为质量保修金，待二年保修期满且无质量问题后30日内一次性付清（不计利息）。承包人向发包人提供相应的工程所在地建安发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。工程竣工验收合格后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人。发包人自接到完整结算资料后15天内提出审核意见，承包人如延期报送，审核意见亦顺延。审查完毕，到期未提出异议，视为同意。开工日期2012年12月18日，竣工日期2013年2月18日（具体执发包人现场指令）。保修期貮年（自本工程通过综合验收合格之日起计）。违约责任：因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失，因承包人原因工程质量达不到约定的质量等级，按承包合同价款扣3%作为违约金，并承担由此给发包人造成的损失等。
以上三份合同订立后，被告依据以上三份合同进行施工，双方于2014年1月4日进行了结算，并形成《中建一局集团安装工程有限公司与山东鲁泉建设工程公司合同内容及往来账目明细》（以下简称《账目明细》）一份，该《账目明细》中显示：1、维修间及仓库结算价格484738.00元，被告已付原告422496.15元。2、消防水泵房结算价格470953.00元，被告已付原告250000元。3、空压及氮气站结算价格549197.00元，被告已付原告150000元。4、热水锅炉房及泡沫站结算价格64751.00元，被告已付原告50000元。5、扣除维修费10000.00元.合计结算价格1559639.00元，被告已付原告工程款872496.15元，欠款数额687142.85元。
因工程款支付事宜，鲁泉公司以安装公司拖欠工程款为由，于2014年8月诉至本院，主张上述工程欠款687142.85元及其利息，当时因保修期未届满，鲁泉公司主张另行结算。最终以（2014）岱民初字第1889号民事判决书和（2015）泰民一终字第771号民事判决书判决结案。
因质量保修金支付事宜，鲁泉公司以安装公司拖欠质量保修金78481.95元为由，于2015年10月29日诉至本院，现在审理中。
本院（2014）岱民初字第1889号生效的民事判决书查明的事实中认定：2013年3月26日双方又签订协议书，约定安装公司先支付鲁泉公司20万元工程款，作为消防水泵房、空压及氮气站两个钢结构工程屋面板及墙面板的材料款和人工费。此工程款到位9天内，消防水泵房屋面板安装完成并经监理验收合格；工程款到位15天内，空压及氮气站屋面板及墙面板安装完成并经监理验收合格。工期每延期一天罚款1000元，验收不合格每次罚款5000元。若鲁泉公司未按协议进行施工，安装公司将工程发包给第三方进行施工，第三方采购及施工所需要的费用从鲁泉公司已完成工程的任意一笔工程款中，损失费用由鲁泉公司自行承担等。后安装公司支付鲁泉公司工程款200000元（2013年3月29日付70000元、同年3月30日付120000元、同年4月1日付10000元）；原告提供钢结构验收记录两份（2013年4月25日空压及氮气站和2013年4月30日消防水泵房），证明施工的空压及氮气站和消防水泵房工程已经验收合格，也证明安装公司方项目经理是刘文成。经安装公司质证，安装公司对鲁泉公司以上举证的真实性无异议，但认为这不是最后的验收。
上述三份合同中涉及的工程，系原告从中国寰球工程有限公司承包后又将其中的以上工程分包给的被告。
庭审中，本院依法向中国寰球工程有限公司调取了中间交接证书的原件共计11页，调查了该公司施工部李占元并做了备忘录一份。其中单位工程为“全厂性工程”的中间交接证书记载的交接内容中包含鲁泉公司施工的热水锅炉房及泡沫站、维修车间及厂库、消防水泵房、空气氮气站工程，且工程质量初评合格，交接时间在2013年10月26日。该交接证书上加盖了总承包单位、设计单位、施工单位、建设单位、PMC单位、监理单位的印章；中国寰球工程有限公司山东泰安项目部的中间交接申请书显示，本案工程于2013年9月30日经自检达到工程中间交接条件。
再查明，山东鲁泉建设工程公司于2015年6月2日在泰安市高新技术产业开发区市场监督管理局办理企业名称变更：将“山东鲁泉建设工程公司”变更为:山东鲁泉建设工程有限公司”。
2015年11月6日，原告安装公司诉来本院，请求法院判如所诉，案经审理，原告坚持其诉请，被告坚持其答辩意见，故本案未能调解解决。
本院认为，原、被告分别于2012年10月15日、2012年12月5日、2013年1月5日签订的建设工程施工合同意思表示真实，内容不违反法律规定，属有效合同。合同签订后，原、被告双方施工中对2012年12月5日消防水泵房钢结构工程合同及2013年1月5日空压及氮气站、热水锅炉房及泡沫站钢结构工程合同的交工及验收日期作了修改，双方对此应共同遵守，现有证据能证实原告于2013年4月25日、2013年4月30日分别对空压及氮气站和消防水泵房验收，且工程合格，根据2013年3月26日双方签订的协议书，被告最迟应分别于2013年4月10日、2013年4月16日将协议书约定中的消防水泵房和空压及氮气站交工，补充协议中，双方未就两项工程工期迟延罚款明确是否单项累加，本院认定被告对空压及氮气站和消防水泵房迟延交工20天，被告迟延交工20天应按协议书约定的每天1000元赔偿原告。对于双方维修间及仓库钢结构工程仍按原合同履行，双方2014年1月4日的《账目明细》中显示：结算价格1559639.00元，原告仅付被告工程款872496.15元，欠款数额687142.85元。该付款额未达到合同约定的主要钢构件到场后，7日内付至合同价款的60%；即原告构成逾期付款，被告的工程竣工日期理应顺延。2014年1月4日原、被告形成的《账目明细》证实双方已就涉案工程进行了结算。该结算明细中亦未提到预期交工、施工质量等，原告安装公司诉称被告施工质量不合格等主张，因被告在本案中未充分提供证据，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第一百零七条、第二百六十九条的规定，判决如下：
一、限被告山东鲁泉建设工程有限公司自本判决生效之日起三日内偿付原告中建一局集团安装工程有限公司违约金20000元；
二、驳回原告中建一局集团安装工程有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4900元，原告承担4700元，被告承担200元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院。
审判员 柴树栋
二〇一六年四月二十一日
书记员 毕研超