黑龙江省牡丹江市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黑10民终647号
上诉人（原审被告、反诉原告）：海林市中鼎房地产开发有限公司，住所地黑龙江省牡丹江市。
法定代表人：左金海，该公司董事长。
委托诉讼代理人：井春杰，黑龙江鑫鼎律师事务所律师。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：王艳彬，男，1989年1月9日出生，汉族，住所地黑龙江省牡丹江市西安区。
委托诉讼代理人：李一斌，黑龙江精诚律师事务所律师。
上诉人海林市中鼎房地产开发有限公司（以下简称中鼎公司）因与被上诉人王艳彬商品房预售合同纠纷一案，不服黑龙江省海林市人民法院（2016）黑1083民初245号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年7月1日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
上诉人中鼎公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.依法改判驳回被上诉人的诉讼请求或将本案发回重审；3.被上诉人承担本案的诉讼费用。事实和理由：1.上诉人与被上诉人签订商品房买卖合同，购买位于海林市鼎鸿公元小区的房屋。被上诉人按揭贷款购房，合同签订之日被上诉人交付首付款，上诉人为被上诉人开具发票及商品房买卖合同，被上诉人应于10日内办理完毕所有贷款手续，逾期被上诉人承担10％的总房款违约金，并承担逾期付款利息，逾期60日内按日万分之一计算，逾期60日后出卖人有权解除此合同，买受人继续履行合同的，逾期按日万分之一以上利息计算。合同签订交房日期为2014年11月30日，但因不可抗力即冰雪太大无法施工，致使实际交付房屋延后至2015年7月1日，根本不是2015年11月20日。是被上诉人在接到上诉人通知后于2015年7月1日入户，而不办理入户手续的。因此，2015年7月1日至2015年11月20日之间的损失由被上诉人承担。2.本案交付房屋的具体时间不清：被上诉人认为是2015年11月20日，而上诉人认为是2015年7月1日，有上诉人提供的两张照片可以证实，即通知具体交房时间应是2015年7月1日，是被上诉人放任扩大的损失。因此，2015年7月1日至2015年11月20日之间的损失由被上诉人承担。3.从开庭到结束被上诉人一直没有提供逾期交房给其造成损失的证据，说明被上诉人无损失，因此上诉人不应该承担任何赔偿责任。4.被上诉人要求损失过高。5.冰雪太大无法施工，造成的延期交房期间损失上诉人不应承担。6.本案适用法律错误。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的若干解释》第十六条规定的很明确，其仅限于是在造成损失的前提下，才能赔偿损失额的百分之三十。现被上诉人没有提供证据证明逾期交房给其造成的损失，法院根本无权确认没有超过损失的百分之三十。上诉人认为被上诉人的损失也应仅限于购房款的利息，那么按照银行同期贷款利息的百分之三十应为合理解释，其高于此部分的损失在被上诉人无证据证明时，不应予以保护。上诉人已请求人民法院对违约金予以降低，一审法院应予以采纳而没有支持，请二审法院予以客观公正审理为盼。
被上诉人王艳彬辩称，一、原审判决认定事实清楚、证据充分适用法律正确。上诉人在上诉状中称逾期交房原因是不可抗力，即冰雪太大无法施工和第三方施工单位违约不如期施工造成，该理由是不成立的。首先，在一审庭审中，上诉人未向法庭举出不可抗力即冰雪大造成施工不能的相关证据。其次，合同法规定的是无过错责任原则，只要客观上的违约行为，而无需认定行为人主观上存在过错。故即使由于第三人原因违约，也应向守约方承担违约责任。二、上诉人为证明其于2015年7月1日通知业主入住向法庭提交了自称2015年7月1日和7月4日拍摄的两张照片，照片中既没有明确的拍摄时间，也未提交拍摄的原始工具和其它相关证据予以佐证。通过对比两张照片，照片中的通知书是同一张，日期为7月1日，而非7月4日。并且照片中还有遗留残雪堆和圣诞老人的头贴，足以证明照片不是在7月份拍摄而是在冬天拍摄的，所以上诉人提供的照片是伪证。三、原判决确定逾期交房违约金适用法律正确。1.被上诉人与上诉人在商品房买卖合同中对逾期交房违约金的计算方式进行明确约定，应受到法律保护。2.违约金的性质兼具有补偿性和惩罚性。本案中，上诉人逾期交房的事实明确，没有依照合同约定履行合同内容，所以上诉人违约在先。同时，上诉人与被上诉人在合同中明确约定了逾期交房的赔偿方式，是上诉人自行认可的惩罚方式。3.即便通过对比，该违约金不存在过高问题。依双方约定的日万分之二，折合年利率为：7.3%。如按《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条规定，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。2014年11月30日，中国人民银行公布的年贷款利率为6%。依照《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》第三条规定：逾期贷款利率在原基础上水平上加收30％-50％。计算出：逾期贷款年利率为7.8%-9%。故双方当事人在合同中的约定，不高出法定标准及订立合同时所预见的标准。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
被上诉人王艳彬向一审法院起诉请求：要求中鼎公司给付逾期交房违约金14421.05元，并由中鼎公司承担案件受理费。
上诉人中鼎公司向一审法院提出反诉请求：要求王艳彬给付逾期付款违约金25183.90元，并由王艳彬承担反诉费。
一审法院认定事实：原告（反诉被告）王艳彬于2013年12月1日与被告（反诉原告）中鼎公司签订了商品房买卖合同，以214599元价款购买了被告（反诉原告）中鼎公司开发的位于海林市鼎鸿公元小区501室（建筑面积84.45平方米）房屋，签订合同前及当日支付首付款74599元，银行贷款140000元。被告（反诉原告）中鼎公司因在签订合同时未领取商品房销售专用发票，于2014年6月10日出具了商品房销售专用票据。约定2014年11月30日前交付房屋，交付条件为“经房屋单体综合验收合格”。合同的第九条约定：逾期不超过六十日被告（反诉原告）中鼎公司从约定的最后交付期限第二天起至实际交付之日止，按日支付已付房价款的万分之一违约金；逾期超过六十日，原告（反诉被告）王艳彬有权解除合同，继续履行合同的，被告（反诉原告）中鼎公司从约定的最后交付期限第二天起至实际交付之日止，按日支付已付房价款的万分之二违约金。商品房达到交付使用条件后，被告（反诉原告）中鼎公司应当书面通知原告（反诉被告）办理交付手续，交接时签署交接单。原告（反诉被告）王艳彬与被告（反诉原告）中鼎公司签订的商品房买卖合同附件二第2条约定：所有贷款客户须在签订合同之日起10日内办理完毕所有贷款手续，若买受人逾期办理按揭贷款手续视违规，买受人应按商品房买卖合同第七条约定承担逾期付款的责任（商品房买卖合同第七条约定：逾期在六十日之内，自本合同规定的应付款期限之日第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金）。原告（反诉被告）王艳彬于2014年5月12日向中国工商银行股份有限公司海林支行申请办理贷款，2014年7月24日办理了房屋抵押登记，被告（反诉原告）中鼎公司于2014年8月25日收到贷款140000元。2015年11月2日，被告（反诉原告）中鼎公司交付房屋。法庭辩论终结前被告（反诉原告）中鼎公司未提供房屋已通过单体综合验收合格的证明文件。一审法院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案原告（反诉被告）王艳彬与被告（反诉原告）中鼎公司签订的商品房买卖合同对房屋价款、付款（贷款期限）方式、房屋交付条件、交付期限和违约责任等进行了明确约定，该约定自愿、合法、有效，对合同相对方均具有法律约束力。被告（反诉原告）中鼎公司未按照约定的交付期限及交付条件交付房屋，构成违约，应当承担违约责任。法庭审理中，被告（反诉原告）中鼎公司称2015年7月6日交付房屋，但没有提供证据证明，应以原告（反诉被告）王艳彬的实际入户时间为准。《商品房买卖解释》第十六条规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失百分之三十为标准适当减少。本案原告（反诉被告）王艳彬与被告（反诉原告）中鼎公司在合同中已明确约定了逾期交房违约金为已付房价款的日万分之二，被告（反诉原告）中鼎公司认为约定的违约金过高，但没有提供证据证明。因此，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平的原则和诚实信用原则予以衡量违约金过分高于造成的损失。结合本案被告（反诉原告）中鼎公司未提供证据证明房屋已具备交付条件的实际情况，其主张约定的违约金过高应当予以调整的理由不成立，本院不支持。《合同法解释二》第十条规定，提供格式条款的一方当事人违反合同法第三十九条第一款的规定，并具有合同法第四十条规定的情形之一的，人民法院应当认定该格式条款无效。本案中，原告（反诉被告）王艳彬与被告（反诉原告）中鼎公司在签订商品房买卖合同时，原告（反诉被告）王艳彬在合同附件中签名，该附件是合同的组成部分，约定的办理贷款期限并未加重对方责任及排除对方主要权利。因此，原告（反诉被告）王艳彬认为约定的办理贷款期限格式条款无效，不符合法律规定。银行贷款程序要求购房者支付购房首付款并取得商品房销售专用发票方可办理贷款及房屋抵押登记，被告（反诉原告）中鼎公司未及时出具专用发票影响了原告（反诉被告）王艳彬办理贷款时限，原告（反诉被告）王艳彬在支付购房首付款后并取得商品房销售专用发票时已申请办理了银行贷款，被告（反诉原告）中鼎公司也未提供发放贷款银行扣留保证金的证据，其反诉原告（反诉被告）王艳彬承担逾期付款违约金及罚金的请求，没有事实依据，本院不予支持。综上，原告（反诉被告）王艳彬要求被告（反诉原告）中鼎公司支付逾期交付房屋违约金的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。原告（反诉被告）王艳彬已付房屋价款214599元，从2014年12月1日起至2015年11月2日止，逾期336天，每日42.91元（日万分之二），计14417.76元。依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第九条、第十条、第二十九条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条、第二百三十二条、第二百三十三条第一款、第二款的规定，判决：一、被告（反诉原告）海林市中鼎房地产开发有限公司在本判决发生法律效力后30日内给付原告（反诉被告）王艳彬逾期交付房屋的违约金14417.76元；二、驳回被告（反诉原告）海林市中鼎房地产开发有限公司要求原告（反诉被告）王艳彬给付逾期付款违约金25183.90元的反诉请求。案件受理费160.53元，减半收取80.27元，反诉费214.80元，合计295.07元，由被告（反诉原告）海林市中鼎房地产开发有限公司负担。
二审中双方当事人均未向本院提交新的证据。
根据当事人当庭陈述、并结合一审认定证据，本院认定案件事实与一审认定事实一致。
本院认为，上诉人与被上诉人签订的合同是双方当事人真实意思的表示，合法有效，予以确认。本案中，上诉人未按照约定的交付期限及交付条件交付房屋，构成违约，应当承担违约责任。上诉人主张其交房时间在2015年7月1日，但未出示相关证据予以支持，也未提交验收合格的文件证实此时房屋已具备交付条件。上诉人未提供证据证实违约金过高，其该项上诉理由不成立，不予支持。关于上诉人认为被上诉人违约问题，由于办理银行贷款需要被上诉人已支付首付款的专用发票，而上诉人为被上诉人开出发票的时间为2014年6月10日，被上诉人在此期间办理银行贷款手续，原审法院据此认定被上诉人不构成违约并无不当。上诉人的该项上诉理由亦不成立，本院不予支持。
综上，上诉人中鼎公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费591元，由上诉人海林市中鼎房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 姚 波
代理审判员 李冬梅
代理审判员 李慧宇
二〇一六年九月九日
书 记 员 赵 萱