福建省南安市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）南民初字第6625号
原告恒晟集团有限公司。
法定代表人林蔡邹，该公司执行董事兼总经理。
委托代理人张伟文、黄小强，福建求达律师事务所律师。
被告南安市海都医院。
法定代表人许建军，该院院长。
委托代理人潘伟安、江涛，福建协力人律师事务所律师。
原告恒晟集团有限公司（以下简称恒晟公司）因与被告南安市海都医院（以下简称海都医院）建设工程施工合同纠纷一案，于2015年8月26日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月12日、11月27日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张伟文、黄小强，被告委托代理人潘伟安、江涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告恒晟公司曾用名福建恒盛建筑有限公司、福建恒盛建筑集团有限公司。被告海都医院病房楼工程实行邀请招标发包。2008年8月4日，在南安市建设工程交易中心内进行开标。经评标委员会评审，确定原告为中标单位。同年8月5日，原告收到南建标（2008）92号中标通知书。在施工过程中，因省卫生厅发布关于规范农村卫生院外观文件，被告要求外样装饰全部适合省厅要求，将原设计瓷砖规格进行改变，且由被告直接采购供施工单位原告使用。应被告的要求，被告自行购买的材料款汇入原告的账户，由原告代付并开具建安税票。规格变更后实际购买的瓷砖的材料款为3776000元。根据合同通用条款23.4.2材料变更时价格确定的约定，中标人材料明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算。原设计瓷砖预算造价为1823188元，因此，瓷砖材料变更而增加的材料差价为1952812元。原设计内墙装饰乳胶漆两遍，后更改为水泥漆，被告同意补差价，按每平方米8.5元拨付。乳胶漆改为水泥漆的差价，业主已拨付工料款350000元。经建筑公司账户转给涂料班组，此款不应扣除合同内决算款的额度。审核结算时，上述由原告代垫而应由被告支付的瓷砖、水泥漆材料款共计2302812元未计算在内。请求法院判令被告立即偿还原告代垫而应由被告支付的瓷砖、水泥漆材料款2302812元。
被告辩称：我院病房大楼建设过程中，原大楼建设负责人陈文艺、吴志轮、刘某等人确有对外墙、内装饰的瓷砖规格进行变更，以及变更原设计的乳胶漆为水泥漆，增加了费用。原告主张购买瓷砖的差价款3776000元应补充证据说明。为开具建安税票，经双方协商，由原告代开发票并提供账户，所有瓷砖款由我院汇经原告账户，由晋江市磁灶镇实质建材经营部曾某的业务员领出。病房大楼更改为水泥漆粉刷，每平方米补差价8.5元属实。对原告提供的晋江市磁灶镇实质建材经营部曾某的证明没有异议。请求法院审查本案是否存在诉讼时效问题。如原告的起诉超过时效，请求法院依法判决。如未超过诉讼时效，请求法院依法审查原告的证据，客观认定我院应支付的款项，我院愿意依法支付。
经审理查明：2008年4月2日，南安市海都医院董事会成立病房楼工程建设领导组，组长为陈文艺，副组长为严敦瑜、吕惠真、许建军，领导组设施工监督组和办公室，施工监督组成员包括韩书凯、刘某、吕振强，吴志轮为办公室主任。同年8月5日，福建恒盛建筑集团有限公司在被告组织的病房楼工程招标中中标。8月11日，被告（发包人）与承包人福建恒盛建筑集团有限公司签订《建设工程施工合同》，约定：第一部分协议书：第一条工程概况：工程名称：南安市海都医院病房楼工程，工程内容：施工图纸及中标预算报价工程量（土建、水电）；第二条工程承包范围：本工程设计施工图纸及中标预算报价工程量（土建、水电）；第五条：合同价款金额：36700037.00元；第六条组成合同的文件：组成本合同的文件包括：1、本合同协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件，4、本合同专用条款，5、本合同通用条款，6、标准、规范及有关技术文件，7、图纸，8、工程量清单，9、工程报价单或预算书，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；第二部分通用条款：八、工程变更：9、工程设计变更：29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知；因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担；第三部分专用条款：六、合同价款与支付：23.合同价款及调整：23.2本合同价款采用可调价格合同方式确定；23.3双方约定合同价款的其他调整因素：投标中标预算报价工程量增减，施工图纸中有的项目和投标中标预算报价工程量中没有的项目，发包方应全额补给承包方；23.4.2材料变更时价格确定：①中标人材料明细表已有的材料，根据中标人材料价格明细表所列的材料单价计算，②中标人材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单位与中标价降幅系数的乘积计算；③《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人经市场询价审核后确定；七、材料设备供应：28.承包人采购材料设备：28.1承包人采购材料设备的约定：（2）本工程采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对；（6）如果发包人认为本工程部分材料设备由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人；有关调整变更项目的价款从承包人投报价的相应部分扣除；八、工程变更：29.1工程设计变更：④额外增加的工作时需经发包人签章确认，并以发包人的书面通知为准。合同签订后，福建恒盛建筑集团有限公司依约进场施工。施工过程中，被告以省卫生厅规范要求为由，于2011年1月决定变更瓷砖规格，并由被告直接采购。2011年3月至8月间，被告与晋江市磁灶镇实质建材经营部签订《订货合同》，向晋江市磁灶镇实质建材经营部购买瓷砖，含税价总价款3776000元。被告将含税总货款3776000元汇入原告账户，原告扣除税款后将货款3605500元汇给晋江市磁灶镇实质建材经营部经营者曾某。同年11月3日，被告出具清单给原告，确认原设计使用瓷砖的造价为1823188元，应从原告的工程造价款中扣除。2011年4月8日，被告又将原设计内墙装饰乳胶漆两遍更改为水泥漆，要求原告进行更改，并同意每平方米补差价8.5元。原告遂根据被告要求进行变更。被告又将付给涂料班组郑剑雄乳胶漆变更为水泥漆增加的工程补差款350000元汇入原告的银行账户，由原告支付给郑剑雄。南安市海都医院病房楼工程于2012年6月2日竣工验收合格。被告委托北京建友工程造价咨询有限公司对病房楼工程的造价进行审核。2015年2月13日，北京建友工程造价咨询有限公司出具《结算审核报告》，结论为：本工程中标价为36700037元，经审核审定造价为37664860元，结算造价较中标造价增加964823元，增加项目为签证项目、设计更改签证项目、桩基工程、安装工程。被告即以《结算审核报告》认定的37664860元认定工程造价。但原告提出该《结算审核报告》将被告汇入原告账户，由原告代被告支付给晋江市磁灶镇实质建材经营部的瓷砖含税价款3776000元、支付给涂料班组郑剑雄的工程补差款350000元全部作为支付给原告的工程款，但对被告变更瓷砖规格增加的瓷砖价款1952812元及乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款350000元又未计入工程总造价，导致原告为被告垫付了上述款项，双方为此发生纠纷。另查明，福建恒盛建筑集团有限公司于2009年6月17日变更为恒晟集团有限公司。
上述事实，有原告的营业执照、内资企业登记基本情况表、组织机构代码证，被告的医疗机构执业许可证、组织机构代码证，《关于成立病房综合楼建设领导组的通知》、《中标通知书》、《建设工程施工合同》、《会议纪要》、刘某、吴志轮《海都医院新病房大楼装饰工程甲供瓷砖的说明》、《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》、北京建友工程造价咨询有限公司《建筑工程结算审核意见书》、海都医院关于变更瓷砖规格致原告的函、《订货合同》、《收款收据》，晋江市磁灶镇实质建材经营部关于被告向其购买瓷砖、总价款3776000元由被告汇入原告账户再由其向原告领取的《证明》和收到原告所付款项后出具给原告的《收款收据》，被告出具给原告关于原设计瓷砖造价为1823188元从工程造价款中扣除的《新病房工地代购材料清单》，海都医院关于乳胶漆更改为水泥漆致原告的函、涂料班组郑剑雄收到原告支付的工程补差款350000元后出具给原告的收条和收据，本院对刘某的调查笔录，证人曾某、刘某的法庭证言和当事人法庭陈述为证，具有真实性、合法性、关联性，本院依法予以确认。
综上事实，本院认为：被告与福建恒盛建筑集团有限公司签订的《建设工程施工合同》主体资格合格，当事人意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认有效。现福建恒盛建筑集团有限公司变更为原告恒晟集团有限公司，福建恒盛建筑集团有限公司的权利和义务应由原告恒晟集团有限公司享有和承担。根据《建设工程施工合同》约定，工程使用的建筑材料、装修材料由承包人负责，如发包人决定自行采购，则变更材料的价款从承包人的报价的相应部分中扣除。在施工过程中，被告变更瓷砖规格，并自行与瓷砖供应商晋江市磁灶镇实质建材经营部签订买卖合同，直接向晋江市磁灶镇实质建材经营部购买瓷砖。被告向晋江市磁灶镇实质建材经营部购买的瓷砖的货款本应由被告直接支付给晋江市磁灶镇实质建材经营部，并应从原告承包的工程造价中扣除原设计瓷砖的价款1823188元。但在付款时，为开具建安税票，原、被告达成协议，由原告提供账户、代开发票，被告的瓷砖款汇入原告账户，再由原告支付给晋江市磁灶镇实质建材经营部。被告将瓷砖货款含税收共计3776000元汇入原告账户，由原告扣除应纳税款后，将货款3605500支付给晋江市磁灶镇实质建材经营部。被告又变更乳胶漆为水泥漆，每平方米应增加工程款8.5元给涂料班组。被告将应支付给涂料班组的工程补差款350000元汇入原告的账户，由原告支付给涂料班组。上述事实，有被告关于变更瓷砖规格及乳胶漆更改为水泥漆致原告的二份函、海都医院病房楼工程建设领导组施工监督组成员刘某、吴志轮出具给原告的《海都医院新病房大楼装饰工程甲供瓷砖的说明》、晋江市磁灶镇实质建材经营部曾某关于瓷砖买卖合同签订、履行过程及含税总价款3776000元的《证明》、晋江市磁灶镇实质建材经营部收到原告代付的货款后出具给原告的三份《收款收据》、涂料班组郑剑雄收到原告代付的工程补差款350000元后出具给原告的收条和收据等证据为证。在本案庭审中，晋江市磁灶镇实质建材经营部经营者曾某、被告病房楼工程建设领导组施工监督组成员刘某出席法庭审理，就相关事实陈述证言，进一步证实了上述证据的真实性。故对原告的主张，本院予以采信。被告对在工程施工过程中，其变更瓷砖规格及将乳胶漆变更为水泥漆，付款时为开具建安税票，由原告提供账户、代开发票，被告将瓷砖货款及乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款汇入原告的账户，由原告代付给瓷砖供应商和涂料班组，并代开税票等事实没有异议。但对原告主张及晋江市磁灶镇实质建材经营部证明的瓷砖含税总价款3776000元提出异议，因瓷砖货款、乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款是被告汇入原告账户，再由原告代付给瓷砖供应商和涂料班组。被告持有其将瓷砖款、乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款汇给原告的证据，但对原告的主张和相应证据不予承认，却又不提供其持有的证据进行反驳，故对被告的抗辩，本院不予采纳。南安市海都医院病房楼工程竣工验收合格后，对工程款进行结算。对上述被告汇入原告账户，而由原告代付给晋江市磁灶镇实质建材经营部瓷砖含税总价款3776000元和涂料班组的水泥漆工程补差款350000元，被告本应从支付给原告的工程款中扣除，但被告委托的北京建友工程造价咨询有限公司于2015年2月13日所作《结算审核报告》把上述款项作为支付给原告的工程款计算，但对被告变更瓷砖规格增加的瓷砖款1952812元及乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款350000元又未计入工程总造价，导致原告为被告垫付了变更瓷砖规格增加的瓷砖款1952812元及乳胶漆变更为水泥漆的工程补差款350000元。现原告请求被告偿还其为被告垫付的瓷砖款、水泥漆工程补差款共计2302812元，符合有关法律规定，本院予以支持。被告主张原告的起诉超过时效期间，因诉讼时效期间应从原告知道或者应当知道权利被侵害时起计算。北京建友工程造价咨询有限公司于2015年2月13日作出《结算审核报告》，现原告向本院起诉不超过二年的诉讼时效期间，被告关于原告起诉超过诉讼时效的主张没有法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第四十四条、第一百三十五条、第一百三十七条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百二十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条的规定，判决如下：
被告南安市海都医院应于本判决生效后十日内偿还原告恒晟集团有限公司垫付的瓷砖款、水泥漆工程补差款合计2302812元。
被告南安市海都医院如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费25222元，由被告南安市海都医院负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院。
审判长 尤江岚
审判员 陈纯金
审判员 周梅清
二〇一五年十二月三十日
书记员 沈筑银
速录员 侯芬芬
附：主要法律条文
《中华人民共和国民法通则》
第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。
第四十四条企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。
企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。
第一百三十五条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。
第一百三十七条诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
《中华人民共和国合同法》
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：
（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；
（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。
执行申请提示
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。