河北省青县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）青民初字第2517号
原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会。
法定代表人尹宗刚，村委会主任。
委托代理人马福海，男，1958年1月18日生。
被告（反诉原告）刘邦成，男，1962年9月26日生。
被告（反诉原告）张秀玲，女，1960年9月3日生。
以上二被告（反诉原告）委托代理人杨怀安，山东德泽律师事务所律师。
原告青县新兴镇辛集村民委员会诉被告刘邦成、张秀玲承揽合同纠纷及被告刘邦成、张秀玲反诉承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会委托代理人马福海、被告（反诉原告）刘邦成、张秀玲的委托代理人杨怀安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会诉称，被告刘邦成系寿光市农邦温室大棚建造工程处业主。2014年4月26日，原、被告双方订立温室大棚整体承建合同，约定由被告承建原告位于青县辛集村北洼原土式温室蔬菜大棚20栋，每栋承包价59600元，施工期自2014年5月2日至2014年6月25日，并约定如被告不能按期交工，每延误一天支付违约金100元。合同签订后，被告进场施工，严重延误工期，并于2014年7月24日单方撤走施工人员，部分温室棉被、薄膜未施工。被告未履行部分工程价款160000元。原告另为被告垫付挖掘机及人工费20500元。因被告延误工期，约定违约金15500元，未获当地政府补贴每栋2000元，种植损失190000元。请求被告刘邦成、张秀玲赔偿损失共计421500元。
被告（反诉原告）刘邦成、张秀玲在法定期限内未提交答辩意见，庭审中辩称并反诉称，因原告首先违反合同约定，未按时支付工程款，导致被告不能及时购买材料造成人员、机械窝工，应驳回原告的诉讼请求。因原告违约，要求原告支付承揽费88070元，返还被告车辆、物资折款21320元及误工费、车辆占用费10500元。
经审理查明，2014年4月，原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会与被告（反诉原告）刘邦成口头协议，由寿光市农邦温室大棚建造工程处为青县新兴镇辛集村民委员会建造温室蔬菜大棚，每个温室大棚造价为59600元。
寿光市农邦温室大棚建造工程处于2014年5月2日开始施工，于2014年7月24日撤离施工人员，共建温室大棚19个，其中12个温室大棚施工完毕，7个温室大棚未安装卷帘机、棉被、防雨棚膜。温室大棚施工现场留有寿光市农邦温室大棚建造工程处施工工具切割机一台，帐篷一个。
2014年5月2日至2014年7月22日，青县新兴镇辛集村民委员会给付刘邦成温室大棚建造款，共向刘邦成账户汇款1050000元。
青县新兴镇辛集村民委员会与寿光市农邦温室大棚建造工程处刘邦成于2014年6月26日订立原土式冬暖温室蔬菜大棚整体承建合同，约定寿光市农邦温室大棚建造工程处承建青县新兴镇辛集村民委员会温室20栋，每栋承包金额为59600元，施工期自2014年5月2日至2014年6月25日。青县新兴镇辛集村民委员会应在进料前支付材料款，其余款项在工程主体上棚膜完工后5日内全部结清，留20000元做质保金。如因青县新兴镇辛集村民委员会付款不及时造成误工，其应赔偿误工费每人每天100元、车辆误工费每辆每天1000元。如在正常情况下不能按期交工，青县新兴镇辛集村民委员会可对寿光市农邦温室大棚建造工程处处罚，每延误一天100元。
诉讼过程中，青县新兴镇辛集村民委员会于2014年10月至11月自行购买棉被、铁管、棚膜、钢丝、螺丝、绳子将该工程七个温室大棚未完成部分予以完成，花费材料费144108元，人工费10500元。
另查明，寿光市农邦温室大棚建造工程处由刘邦成以个体工商户方式设立，由刘邦成个人经营。张秀玲与刘邦成系夫妻关系。
上述事实，由原、被告提交的温室大棚整体承建合同、收据、寿光市工商局个体工商户设立登记情况、青县兴邦蔬菜种植专业合作社工资表、户籍证明、现场看验笔录、寿光农村商业银行银行卡历史交易明细及当事人陈述予以证实。
本院认为，合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务。被告（反诉原告）刘邦成以其个人经营、以个体工商户方式设立的寿光市农邦温室大棚建造工程处与他人建立合同关系，合同权利义务应由刘邦成享有、承担。原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会与被告（反诉原告）刘邦成约定每栋温室大棚造价为59600元，被告建造温室大棚19个，总造价应为1132400元，其中7个温室大棚未安装卷帘机、棉被、防雨棚膜。原告自2014年5月2日至2014年7月22日共向被告刘邦成支付承揽费1050000元，余82400元未付。原、被告均认可温室大棚总造价金额及原告已给付的承揽费，本院予以确认。被告刘邦成于2014年7月24日撤走施工人员，因7个温室大棚部分工程未全部完成，原告自行完成七个温室大棚未完成部分花费材料费、人工费共154608元，应由被告刘邦成承担，与原告未付工程款82400元相抵，被告刘邦成应赔偿原告72208元。被告张秀玲与被告刘邦成系夫妻关系，被告张秀玲应当对与被告刘邦成夫妻关系存续期间的债务承担连带责任。双方在2014年6月26日签订书面合同，签订时时间已超出合同约定施工期限，不符合法律规定，原告请求被告刘邦成按约定给付违约金15500元，本院不予支持。原告请求被告承担其他损失190000元，政府补贴损失38000元，垫付挖掘机人工费20500元，证据不足，本院不予支持。被告（反诉原告）刘邦成遗留在青县新兴镇辛集村温室大棚施工现场切割机一台、帐篷一个应由刘邦成自行取回。反诉原告刘邦成、张秀玲请求反诉被告青县新兴镇辛集村民委员会支付承揽费、返还车辆、物资款及占用费共计119890元的请求，与查明的事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条及相关民事法律之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）刘邦成赔偿原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会材料费、人工费共计72208元，被告（反诉原告）张秀玲承担连带责任。
二、反诉原告刘邦成遗留在反诉被告青县新兴镇辛集村民委员会温室施工现场切割机一台、帐篷一个由反诉原告刘邦成自行取回，反诉被告青县新兴镇辛集村民委员会予以协助。
三、驳回原告（反诉被告）青县新兴镇辛集村民委员会、反诉原告（本诉被告）刘邦成、张秀玲的其他诉讼请求。
以上一、二项于本判决生效之日起十日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费7620元，由原告承担5630元，被告刘邦成、张秀玲承担1990元；反诉案件受理费1350元由反诉原告刘邦成、张秀玲承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起7日内预交上诉费7620元（收款单位：河北省沧州市中级人民法院，开户行：河北省沧州市农行北环支行，账号：50600201040006585）。逾期不交也不提交缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 回永兴
代理审判员 滕树才
人民陪审员 韩雪飞
二〇一四年十二月三十日
书 记 员 孙 泓
附：相关的法律条文
1、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。