宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）兴民商初字第618号
原告（反诉被告）银川领航科技有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市。
法定代表人董观灵，该公司经理。
委托代理人孙博，宁夏方和圆律师事务所律师。
委托代理人纳洋，该公司员工。
被告（反诉原告）四川惠农时代资产管理有限公司宁夏分公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。
法定代表人康永建，该公司经理。
委托代理人姜满元，宁夏新中元律师事务所律师。
委托代理人赵兵克，该公司职工。
被告四川惠农时代资产管理有限公司，住所地四川省成都市温江区。
法定代表人王海蓝，该公司总经理。
委托代理人姜满元，宁夏新中元律师事务所律师。
委托代理人赵兵克，该公司职工。
原告银川领航科技有限公司与被告四川惠农时代资产管理有限公司宁夏分公司（以下简称惠农资产管理公司宁夏分公司）、四川惠农时代资产管理有限公司（以下简称惠农资产管理公司）技术委托开发服务合同纠纷一案，本院于2015年5月18日立案受理后，被告惠农资产管理公司宁夏分公司于2015年7月23日提起反诉。本院依法组成合议庭于2015年7月28日、2015年11月24日公开开庭合并进行了审理。原告银川领航科技有限公司委托代理人孙博、纳洋、被告惠农资产管理公司宁夏分公司、惠农资产管理公司委托代理人姜满元、赵兵克到庭参加诉讼。因案情复杂，本案延长审理期限6个月。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年10月21日，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司签订《信息技术服务合同》，约定原告根据被告的要求为被告提供惠农时贷P2P网站平台建设技术服务，被告应在合同签订后向原告支付首付款120000元，项目完成验收后支付尾款120000元，项目应于2015年1月20日上线运营，被告惠农资产管理公司宁夏分公司应在接受交付后10日内向原告出具验收报告。合同签订后，被告支付原告首付款120000元。原告根据被告的要求开展了惠农时贷P2P网站平台建设。2015年1月底，原告完成了惠农时贷P2P网站的平台建设。后被告不断对网站建设内容进行变更并要求加入新的服务内容，且被告迟迟无法确定变更后的网站运营主体，导致原告一直按被告要求对网站进行调整。2015年4月，被告突然告知原告要求解除双方签订的《信息技术服务合同》，并拒绝支付尾款120000元。故诉至法院，请求判令：一、被告惠农资产管理公司宁夏分公司继续履行与原告签订的《信息技术服务合同》；二、被告惠农资产管理公司宁夏分公司、惠农资产管理公司支付原告技术服务费120000元；三、本案诉讼费用由被告承担。
被告辩称，第一、原告没有按照《信息技术服务合同》约定的技术服务进度完成服务内容，合同约定原告应于2015年1月20日完成涉案网站的开发，但原告没有按约定时间完成。第二、2015年1月29日，被告向原告发出催告通知。原告接到通知后仍没有改进，一再拖延，严重影响了被告公司的正常运营计划。第三、由于原告对被告提起诉讼，最终导致涉案网站无法检测验收、上线运营。故提起反诉，请求判令：一、解除原、被告签订的《信息技术服务合同》；二、原告返还被告惠农资产管理公司宁夏分公司技术服务费120000元，支付违约金24000元；三、反诉案件受理由被反诉人承担。
经审理查明，2014年10月21日，原告（乙方）与被告惠农资产管理公司宁夏分公司（甲方）签订《信息技术服务合同》，约定乙方根据甲方的要求为甲方提供惠农时贷P2P网站平台开发，服务类别有：1、设计制作，包括网站整体风格设计、网站设计页、频道页面设计、页面效果设计、会员页面设计；2、P2P后台程序开发，包括会员管理、权限管理、会员多条件筛选设计、站内搜索、认证系统、财务报表、贷款管理、资金管理、短信接口管理、邮件群发管理、在线支付系统（乙方协助申请支付接口及支付接口开发，不承担第三方支付费用）、第三方合作登陆、频道管理、信息管理、广告管理、调查问卷、下载管理、日志管理、数据库管理、各类会员数据统计功能；3、WAP手机网站，功能与PC同步（后台PC管理）；4、网站维护，包括网站资料添加、免费售后培训、网站运营支持、网站推广协助、数据库维护、政府扶持政策解读、节日动画制作、活动专题制作；在项目实施过程中或实施完成后，乙方对甲方的有关人员进行培训和操作指导，使甲方维护人员能够掌握后台及后台功能操作，业务操作人员能熟练掌握网站内容的发布增加，售后服务方式为自本合同生效之日起，乙方为甲方提供为期一年的标准型网站维护、管理服务；本合同价格总额为240000元，合同签订后，甲方向乙方支付120000元，项目完成并且经甲方验收合格后，甲方向乙方支付项目尾款96000元，乙方为甲方开通网站，同时办理交付手续，网站运营6个月后无功能性问题，甲方向乙方支付尾款24000元，同时乙方向甲方转交网站空间、管理权和域名管理权；项目建设的交付验收包括网站后台用户名密码、源代码，甲方应在接受交付后10个工作日内，向乙方出具验收报告，除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内对乙方交付物进行验收，即视为验收通过；在双方权利义务条款中约定，甲方有权利对乙方交付的项目工作提出修改意见和建议，甲方有义务按照合同约定为乙方提供项目执行所需要的前期准备，乙方有权利要求甲方提供项目执行所需要的前期准备，乙方有义务完成合同约定的服务任务，确保进度和质量；在违约责任条款中约定，如甲方单方面终止合同，甲方须根据乙方任务完成情况向乙方支付已完成服务的费用，同时向乙方支付合同总额10%的违约金，如乙方单方面终止合同，乙方须退还甲方已支付的合同款，同时向甲方支付合同总额10%的违约金，如乙方未能完成或严重逾期完成合同规定的重要任务，乙方的服务质量未达到合同规定的基本要求，甲方有权延期付款或解除合同，如甲方违约严重拖延合同款项支付时间、未履行合同基本义务、由于自身原因迟迟不能发布网站（超过开发周期2个月），乙方有权解除合同并不退还网站建设首付款。在合同附件项目计划中，约定项目总周期为90天，于2015年1月20日全部上线运营，第一阶段：乙方须在合同签订后7日内完成项目开发调研和业务流程规划，第二阶段：乙方须在合同签订后10日内提交P2P平台网站效果图，甲方在3日内完成效果图验收，并在5日内提供网站所需内容，第三阶段：乙方需在40日内完成P2P平台程序开发；第四阶段：乙方须在20日内完成P2P平台的WAP版程序开发；第五阶段：甲方须在10日内完成网站整体功能验收。在合同签订后，原告支付被告首付款120000元。合同约定的项目完成时间到期后，原告尚未完成“惠农时代P2P”平台的开发。2015年2月3日，原告向被告出具“网上掌政P2P平台开发进度”，就项目概况、开发内容、开发进度、工期问题进行了说明，在目前开发进度中载明了已完成项目有PC端美工设计、PC端程序开发（细节待调整，预计于2月8日完成）、PC端及手机端论坛程序开发、与第三方双乾接口对接，在未完成项目中，手机端美工计划于2月5日前完成，手机端程序待完善PC端后对接，预计于2月15日前完成，平台资料的初始录入部分完成，等待被告提供资料，在工期问题中载明：虽然合同超期双方都有一定责任，但原告也不会逃避责任，由于双方在项目开发中欠缺沟通，导致目前开发完成的部分功能及前台展示形式不能得到被告负责人的认可、交付，原告会根据要求积极修正，同时，被告也提出了一些合同范围以外的功能要求，原告经过项目小组会议决定为被告无偿开发合同范围以外的部分功能，给予被告合同超期的补偿。在被告出具的网上掌政P2P平台近期工作计划中，被告计划于2015年3月23日前由原告完成平台程序设计，于2016年5月1日正式推出运营新网站。在合同履行期间，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司通过QQ聊天方式进行沟通。在原告提供的其委托代理人纳洋与被告工作人员的QQ聊天记录里，2015年1月22日，被告将网站域名确定为wszhzh.com,网站名称确定为“网上掌政”，2015年1月26日，被告要求将网站LOGO进行变更，2015年2月2日，被告要求增加“首次注册送50元代金券，前台可以把线下发的代金券充值进去”，2015年3月2日，被告向原告提交了逾期利息的计算方法，2015年3月10日，被告要求将在线客服做成“百度商桥”。在被告提交的与原告工作人员的QQ聊天记录里，原、被告工作人员截止2015年4月初一直就平台测试中出现的问题进行沟通，主要内容包括原告对被告在平台测试中提出的疑问进行解答，原告对被告提出的需要完善的功能按照被告的要求进行完善，原告对被告提出的不能实现的功能进行修改，但被告仍认为原告开发的网站存在各种问题。被告惠农资产管理公司宁夏分公司称其于2015年4月24日向原告出具“合同终止执行通知”，载明：截止2015年4月17日，原告开发的软件在屡次测试中存在诸多问题未能解决，未能通过我方测试，严重影响了我方网站正式上线的日程安排，给我方造成大量经济损失，且未见原告正式给出正当理由。因工期严重逾期，软件质量未达到合同要求，我公司按照合同条款提出终止合同执行，请原告退还工程款120000元、购买空间费用5000元、违约金24000元。原告称其未收到该通知。后被告委托其他公司另行开发了网站平台。
本院认定的上述事实，有《信息技术服务合同》、公证书、网上掌政P2P平台近期工作计划、网上掌政P2P平台开发进度、被告提交的聊天记录、合同终止执行通知书及原告与被告的当庭相关陈述予以佐证，以上证据经法庭质证、审查，符合证据的真实性、合法性及关联性，本院予以采信。
本院认为，原告与被告签订的《信息技术服务合同》系双方当事人的真实意思表示，为有效合同，双方均应按合同约定履行各自义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项之规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司在合同履行过程中均存在违约行为，致使网站未能按期交付使用，被告委托其他公司另行开发了网站，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司的合同目的不能实现。被告惠农资产管理公司宁夏分公司要求解除与原告签订的《信息技术服务合同》，本院予以支持。理由如下：第一、原告未按约定完成涉案网站平台的开发，是造成网站平台未能按期交付使用的原因之一，构成违约。从原告在2015年2月3日向被告出具的“网上掌政P2P平台开发进度”的内容来看，原告在该开发进度中承认了尚未完成全部P2P平台开发的事实，亦承认了其对未按合同约定时间完成平台开发存在一定责任。此后，原告继续进行P2P平台的开发，但从被告惠农资产管理公司宁夏分公司提交的与原告工作人员的聊天记录的内容来看，被告惠农资产管理公司宁夏分公司向原告反映了其开发的P2P平台在测试中存在的部分问题，原告根据被告惠农资产管理公司宁夏分公司的要求对反映的问题进行修改和完善，上述事实表明原告开发的P2P平台在测试中确实存在一定问题，是造成平台未能按时交付使用的原因之一。第二、被告惠农资产管理公司宁夏分公司未能及时向原告提供P2P平台开发所需资料，存在违约。同时，被告惠农资产管理公司宁夏分公司还增加了部分功能要求，是造成P2P平台未能按期交付使用的另一原因。根据合同约定，被告惠农资产管理公司宁夏分公司有义务向原告提供项目执行所需要的资料。但在原告提交的其与被告工作人员的聊天记录中，被告惠农资产管理公司宁夏分公司于2015年1月22日将网站域名和网站名称分别确定为wszhzh.com和“网上掌政”，于2015年1月26日要求将网站LOGO进行变更，于2016年2月2日要求增加“首次注册送50元代金券，前台可以把线下发的代金券充值进去”，于2015年3月2日向原告提交了逾期利息的计算方法，于2015年3月10日要求将在线客服做成“百度商桥”，上述各项内容部分是完成P2P平台开发的必备资料，部分是新增的功能，被告惠农资产管理公司宁夏分公司未能及时提供或确定，也是造成原告未能按时完成平台开发的原因之一，存在违约。第三、从合同内容来看，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司签订的《信息技术服务合同》仅对P2P平台所具备的各项功能及要求作了原则性、概括性的约定,双方没有在合同中对该网站平台所具备的每一种功能、具体要求及其实现形式作出详细约定，这就需要原、被告在开发平台过程中对每一种功能、具体要求及实现形式进一步明确和细化，必然拖延了平台的开发进度，亦是造成原告未按约定完成网站开发的原因之一，双方对此均负有责任。第四、因上述多种原因导致涉案P2P平台未能在约定时间完成开发，现被告惠农资产管理公司宁夏分公司已经另行委托其他公司开发相关网站，原告与被告惠农资产管理公司宁夏分公司签订合同的目的确已无法实现，该合同应予解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行。原告要求被告支付下剩技术服务费120000元，本院不予支持。
关于被告惠农资产管理公司宁夏分公司支付的技术服务费120000元是否应当返还。第一、被告惠农资产管理公司宁夏分公司在合同履行期间存在违约行为，对涉案P2P平台的迟延开发负有一定责任，应自行承担一部分损失。被告惠农资产管理公司宁夏分公司直接要求解除合同，对合同的最终解除及损失的扩大存在一定责任。因此，被告要求原告返还全部技术服务费120000元，即是要求原告承担其在开发平台过程中投入的人力、物力、财力等全部损失，对原告有失公平。第二、原告在合同履行过程中存在违约，对涉案平台的迟延开发及合同的解除负有一定责任，其收取的技术服务费全部不予退还亦加重了被告责任，对被告亦失公平。因此，原告应退还被告惠农资产管理公司宁夏分公司部分技术服务费。综上，本院根据原、被告双方的违约情况、对合同解除所负有的责任及合同履行状况酌定原告应返还被告惠农资产管理公司宁夏分公司技术服务费30000元（120000元×25%）。被告惠农资产管理公司宁夏分公司主张违约金24000元，因被告惠农资产管理公司宁夏分公司也存在违约，且本院已判决返还技术服务费30000元，故本院对该项诉请不再支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条之规定，判决如下：
一、解除反诉原告四川惠农时贷资产管理有限公司宁夏分公司与反诉被告银川领航科技有限公司于2014年10月22日签订的《信息技术服务合同》；
二、反诉被告银川领航科技有限公司于判决生效之日起十日内退还反诉原告四川惠农时贷资产管理有限公司宁夏分公司技术服务费30000元；
三、驳回原告银川领航科技有限公司的诉讼请求；
四、驳回反诉原告四川惠农时贷资产管理有限公司宁夏分公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1400元，原告银川领航科技有限公司负担1296元；反诉案件受理费1640元，反诉原告四川惠农时贷资产管理有限公司宁夏分公司负担1298元，反诉被告银川领航科技有限公司负担342元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 李海波
人民陪审员 强敏娟
人民陪审员 张玉凤
二〇一六年六月十四日
书 记 员 刘博怡
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第三百三十三条委托人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。
第三百三十四条研究开发人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，应当承担违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。