金华市金东区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）浙0703民初2628号
原告：郁梁，男，汉族，1975年10月20日出生，住金华市。
委托代理人：邱棘，浙江十全律师事务所律师。
被告：金华胜城房地产开发有限公司，住所地浙江金东经济开发区法华街888号。
法定代表人：徐国平，董事长。
委托代理人：徐泽民，男，汉族，1989年1月6日出生，住金华市金东区。
委托代理人：陈喆，男，汉族，1987年10月17日出生，住金华市金东区。
原告郁梁诉被告金华胜城房地产开发有限公司（以下简称胜城房产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月16日立案受理后，依法适用简易程序于2018年6月20日公开开庭进行了审理。原告郁梁及其委托代理人邱棘，被告胜城房产公司的委托代理人徐泽民、陈喆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告郁梁向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程价款56.2836万元，并赔偿因被告单方中止合同给原告造成的损失10万元，共计66.2836万元。并承担逾期付款利息（从2017年12月30日起按年息5.7%计算至付清之日止）；2、判令被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2015年8月4日，原、被告签订了东塘湖畔智能化系统承包合同，合同对双方权利义务进行了约定。合同签订后，原告组织人员进场施工，但被告在施工过程中未能按进度付款，增加工程量施工完工后工程联系单迟迟不予签证，因此双方产生矛盾。工程第一期完工且房屋均已交付业主入住使用，对合同约定的付款时间双方理解存在分歧导致矛盾进一步加深。后原告考虑全局继续二期工程施工，但二期工程第一个支付节点工程量完工后，被告仍未付该节点的工程款，也未给书面的合理解释。原告为了不影响整体房产项目的交房时间，依然继续施工，完成了二期工程室内所有管路配套工程量。被告于2017年12月份在未与原告解除或终止合同的情况下，突然将相关后续工程交由第三方施工，原告无法继续施工，且完工部分的工程款多次催讨均未支付。经计算，被告至今尚欠原告工程款56.2836万元，合同不能履行也给原告造成了一定的损失。
为证明上述事实，原告郁梁向本院提供了以下证据：
1、原告身份证复印件一份，证明原告诉讼主体资格。
2、被告工商登记信息一份，证实被告诉讼主体资格。
3、合同一份，证明原告与被告签订合同的事实以及双方约定的权利义务的相关事实。
4、工程款支付报审表和支付证书复印件一份，证实原告已经完成二期工程全部预埋施工的事实。
5、东塘湖畔智能化工程已完工工程量清单及各分项工程清单三十三张，证明原告已经完成的工程量及价款情况。
被告胜城房产公司辩称，1、原告中的诉请中工程款支付的56万及造成的损失和利息我方不认可；2、对原告提供的事实和理由不认可，我方公司是根据合同条款节点支付工程款的，没有拖欠原告工程款；3、二期工程的第一个工程节点我方通知过原告需要整改的地方，因为他没有整改到位所以没有支付他第一个工程节点的工程款；4、根据合同条款的第七条违约责任的第4条约定，我方有权终止合同，工程量按50%结算。
为证明其主张，被告胜城房产公司向本院提供了以下证据：
1、中国建设银行客户专用回单复印件五张，证明我方按合同支付了原告工程款，无拖欠。
2、监理工程通知单2张，证明原告违约，监理代表第三方，通知了原告需要整改。
对原告郁梁提供的证据，被告胜城房产公司对证据1、2、3无异议，对证据4真实性无异议，但对证明目的有异议，支付报审表所有的流程走完才能填工程款支付审批表，支付证书和报审表是在一起的，这两张的流程未走完，专业监理工程师签字没有签，建设单位也未盖章，工程款支付证书也无项目监理机构盖章；对证据5有异议，这是原告单方的价格，我方不认可其价格和工程量。
对被告胜城房产公司提供的证据，原告郁梁对证据1无异议，可以证明第一期工程是原告按照合同约定完成的，双方无争议；对证据2有异议，我方没有收到过通知，工地上一直有人在那里到12月为止，被告没有交给施工人员，支付审批表是2017年8月签订的，5月就已经完工了，2017年11月14日和12月14日出具整改通知不符合常理，预埋工程是隐蔽工程不存在整改。
经审核，对原告郁梁提供的证据1、2、3本院予以确认；对证据4的真实性本院依法予以确认，证据5系原告单方制作且被告不认可，对该证据本院依法不予确认。对被告胜城房产公司提供的证据1本院予以确认，对证据2，被告无证据证明该通知已送达原告且被通知人也非原告，对该证据本院依法不予确认。
本院经审理认定事实如下：2015年8月4日，被告胜城房产公司（甲方）与原告郁梁（乙方）签订《合同》一份，约定：甲方将东塘湖畔的智能化系统（彩色可视对讲系统、闭路监控系统、出入口管理系统、公共广播及背景音乐系统、综合管线、电梯刷卡）承包给乙方，工程名称为胜城东塘湖畔花园，地点位于金义都市新区，工程总价款为壹佰伍拾伍万伍仟元整（含税金），本合同为包工包料一次性报价合同。乙方在施工过程中，其技术要求符合国家规定的相关行业规范，工程质量等级合格，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。乙方在工程实施使用条件下，工程质保期从工程竣工验收合格正式交付甲方使用之日起24个月满。付款方式为：1、本工程分两期实施，其中一期工程造价依据预算清单暂定80万元，二期工程造价依据预算清单暂定75.5万元。2、一期工程全部预埋完成后，支付一期工程款的15%。3、一期工程户内配管穿线完成后，支付一期工程款的15%。4、一期工程户外配管完成后，支付一期工程款的5%。5、一期工程设备安装完成后，支付一期工程款的35%。6、二期工程全部预埋完成后，支付二期工程款的15%。……10、全部工程竣工验收合格后支付总工程款的10%；11、全部工程竣工验收合格后支付总工程款的10%；11、交房后三个月内支付工程款的15%；12、剩余总工程款的5%作为工程质量保证金，在保修期满后无质量问题即可支付。违约责任：在施工中乙方必须建立班组自检制度，如因乙方施工质量原因而使甲方收到监理及上级主管部门开具的质量整改单，第一次乙方应立即安排整改；第二次乙方应立即整改并处以罚款500元；如收到质量整改单要求乙方整改，乙方无理拖延不整改，甲方有权提出终止合同，其工程款按完成工程量的50%结算，其余作为补偿甲方损失。5、每次达到支付条件时乙方须书面申请上报进度款给总承包方签字后再送与甲方并提供相应的正式发票，甲方在十个工作日内审批确认后支付工程进度款，如有违约按银行存款利息支付违约金给乙方。合同还对工程验收、工程质量文明施工等内容进行了约定。原告郁梁组织人员进场施工，完成了智能化工程一期和二期的一部分。被告胜城房产公司也按约支付了原告郁梁一期工程款的70%共56万元。就东塘湖畔智能化工程，总承包方浩龙建设集团有限公司于2017年1月向浙江东方工程管理有限公司（项目监理机构）申请，我方已完成二期工程的预埋工作，按施工合同约定，建设单位在2017年7月25日前支付该项工程款共壹拾壹万叁仟贰佰伍拾元整（￥113250.00），现将有关资料报上，请予以审核。2017年8月1日，标号为004的工程款支付报审表审查意见栏载明：经审核，符合合同施工节点要求；2017年8月4日，项目监理机构和总监理工程师出具审核意见：同意支付该节点工程款，建设单位审批意见栏为空白。同日，项目监理机构向浩龙建设集团有限公司（施工单位）出具《工程款支付证书》，根据施工合同约定，经审核标号为004工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计壹拾壹万叁仟贰佰伍拾元整（￥113250.00）。另查明，智能化系统的工程已于2018年5月31日全部验收合格。
本院认为，原告郁梁未取得建筑施工企业资质，故原告郁梁与被告胜城房产公司签订的《合同》因违反法律、行政法规的强制性规定无效，但涉案工程已竣工验收合格，原告郁梁依法可以求参照合同约定要求被告支付工程价款。案涉工程已经竣工验收合格，被告胜城房产公司应当支付原告郁梁一期工程款的10%计80000元。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提交证据加以证明，其提交的证据不足以证明其事实主张的，依法承担不利的后果。原告郁梁提交的证据能够证明二期工程全部预埋已完成，被告胜城房产公司应当支付二期工程款的15%计113250元。原告郁梁提交的证据不能证明保修期已满及已交房，对其要求被告支付一期工程款15%及5%请求，因条件未成就本院依法不予支持。对原告要求增加工程量部分的工程款也因证据不足本院依法不予支持。被告胜城房产公司提交的证据不足以证明工程存在质量问题且已经要求原告方整改，对其辩称工程款按完成工程量50%结算以及由于整改不到位未付工程款的意见，本院依法不予采纳。工程如有质量问题，被告可另行主张。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第二百六十九条、第二百八十六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、由被告金华胜城房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告郁梁工程款193250元及逾期付款利息（自2018年5月16日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至实际履行之日止）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告郁梁的其他诉讼请求。
案件受理费5214元（已减半收取，原告郁梁已预交），由被告金华胜城房地产开发有限公司1560元，由原告郁梁承担3654元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于金华市中级人民法院。
审 判 员 荆笑言
二〇一八年八月三日
代书记员 黄斯依