山东省临沂市兰山区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）临兰商初字第4206号
原告山东凯莱电气设备有限公司，住所地济南市历城区王舍人镇幸福柳工业园区6号。
法定代表人赵忠良，董事长。
委托代理人王喜鹏，山东中威律师事务所律师。
委托代理人曹修军，山东中威律师事务所律师。
被告临沂金玉山集团有限公司，住所地临沂市兰山区沂蒙路207号。
法定代表人李银程，总经理。
委托代理人曾进，山东力维律师事务所律师。
委托代理人陈东坤，该公司职工。
原告山东凯莱电气设备有限公司与被告临沂金玉山集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人曹修军，被告委托代理人曾进、陈东坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2013年6月14日，原告与被告签订了采购合同，由原告向被告供货，原告按合同供货后，被告未按合同约定足额付款。经对帐被告尚欠原告货款1463920元，经原告多次催要，被告拒不付款。请求判令被告偿还欠原告货款1463920元以及违约金（自违约之日起按银行同期贷款利率1.5倍计算至还清本息之日止），被告承担本�的诉讼费用。
被告辩称，2013年6月14日，我方与原告签订《金玉山大厦高低压柜采购合同》，约定由原告向我方建设的“金玉山大厦”项目提供高低压配电柜。原告未严格按照约定履行合同，其中，数显表、电流互感器、高压断路器与约定品牌不符，原告已属于合同违约；原告所供高压组合互感器到货时间比合同约定晚20天，属工期违约。原告未按合同规定提供合同约定的文件资料。综上，原告未严格履行合同义务，擅自使用了与合同约定不符的产品，属于违约在先，且因工期违约导致未能在合同约定的时间内及时供电，给我方造成严重损失。我方也未能就上述事项与原告达成一致意见。请求依法判决。
经审理查明，2013年6月14日，原告山东凯莱电气设备有限公司作为乙方（卖方）与作为甲方（买方）的被告临沂金玉山集团有限公司签订《金玉山大厦高低压柜采购合同》，约定：甲乙双方协商一致，就甲方建设的“金玉山大厦”项目高低压配电柜购置安装有关事项达成如下合同条款，以资共同遵守执行。第一条工程概况，工程名称金玉山大厦工程；承包内容：配电房所需高压开关柜、低压开关柜及柜子的就位连接；配合供电公司报装手续以及对配电房整套设备的耐压试验、系统验收、接火送电等手续。金玉山大厦高低压柜报价明细表载明了设备名称、数量、单价、金额。第二条，设备、规格型号及合同总价，合同总价1534000元，合同总价包含配电柜的加工制作、设备费、配件费、配电箱的装卸、运输、就位至甲方指定地点、柜子的连接、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。高低压配电设备型号、价格、数量详见附表。第三条，高压配电设备的一般技术要求。第四条，低压配电柜的一般技术要求。第五条，交货方式、地点，乙方负责将设备以及配件运到甲方临沂金玉山大厦项目工地，装卸费、运输费、就位费均由乙方承担；货到现场甲方，甲方及时组织有关人员对产品规格型号、数量等按照合同约定检验，乙方必须配齐有效的产品出厂合格证明、检测报告及其它相关资料等。验收合格后由甲方进行签收；乙方采用汽车运输方式，将货物送往甲方指定地点：临沂市南坊新区北京路与蒙河路交汇处施工现场交付甲方。第六条，资料交付，乙方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料，提交资料内容，设备的详细介绍、操作和维修手册、试验报告、配套设备的制造厂家、产地及相关技术资料、主要元器件、材料的制造厂家／产地及相关技术资料、其他质量证明文件。第七条，保修、售后、培训服务，从竣工验收送电交工之日起，�保两年，并终生维护，保修期满后，乙方应以保修期内同样的报务质量为甲方提供服务且只收取材料成本费。第八条，结算及付款方式，合同签订后7日内付合同总金额的10%为定金，设备进场后，乙方提供正式的全额发票后十日内，甲方支付乙方至合同总金额的70%，设备安装完成，电业部门送上电之后7日内，付至合同总金额的95%，剩余5%为质保金，质保期后一周内，如无质量问题，一次性无息结清。甲方有权从到期的付款中扣除合同规定乙方应付的违约金或赔偿金。第九条，其他条款，交货及其他补充条款，本合同的具体交货时间、进度由甲方在生产供货周期前确定；乙方在收到预付款后7天内，按照规定向甲方提供本合同项下的货物总清单和交货日期的初步交货计划。供货周期为30天，供货日期从乙方接收到甲方的定金之日起开始计算。乙方应在本合同签字之日起1个月内，向甲方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。甲方有权在合同设备制造过程中派驻厂代表，进行监造和出厂前的检验。乙方货到现场，由甲方、监理、施工单位三方共同根据有关规范、技术要求和本合同的有关质量要求进行检验。凡与本协议有关的通知、请求、要求、审核、批准、同意或其他信函必须作成书面形式，可以挂号邮件及特快专递方式送达各方在本合同列明的地址，于发出挂号信、特快专递的第四日视为有效送达。第十条，禁止转让、分包、贴牌生产。第十一条，工程验收，依据合同、附件、图纸及国家相关规范进行，乙方组织工程竣工验收，工程竣工验收以图纸、产品说明书、产品合格证、技术文件以及国家颁布的电控行业有关规范和标准为依据。本工程最终以供电公司验收通过为工程验收合格。工程验收合格后，双方签订竣工验收证书，配电房设备系统即移交甲方管理使用。第十二条，附则，本合同经甲乙双方法人代表签字并盖章后生效，工程验收合格、结清所有工程款，双方合同履行完毕后失效。本合同未尽事宜，双方协商，另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2013年8月23日《关于金玉山大厦高低压配电柜电器元件增加的报告》，该报告载明：金玉山大厦的安装工程正在进行，根据金玉山大厦的工程计划安排，现在金玉山大厦的强电方案进行了改变，原来的发电机取消，改为市政备用电源，由于上述方案的变更，临沂正信工程勘察设计有限公司对金玉山大厦的高低压配电柜又重新进行了设计和审核，在重新审核的图纸中，原来低压柜的双电源柜取消，增加了一台高压的分段隔离柜，同时每个回路增设了远程监控功能及增设了智能仪表，增加柜子和电器设备的费用合计�191463.55元，取消柜子的价格为108143.55元，与原合同相比较，现在的高低压配电柜的合同比原合同增加了83320元，为了加快金玉山大厦的工程进度，设备厂家希望我公司确认上述价格，以便金玉山大厦的高低压配电柜尽快的生产和供货。后附设备厂家增加内容报价清单。该报告于2013年8月28日经李银程签字同意后，报送原告。
2013年9月20日、9月23日，原告分三次向被告发出合同约定设备，被告工作人员张磊于2013年9月21日在随货的出库单、于2013年9月24日在随货的二张发货单上签字，予以收货。
2013年8月2日，被告通过网上银行自其临商银行800001001003200005102账号向原告在中国农业银行济南东郊支行13×××64账号付款153400元。
2013年9月23日，原告向被告临沂金玉山集团有限公司开具№05685072、05685073金额分别为100万元、617320元的山东增值税普通发票。
上述事实，主要根据当事人的陈述、举证、质证及庭审调查所认定，有关证据均已收集记录在卷。
本院认为，原告山东凯莱电气设备有限公司与被告临沂金玉山集团有限公司于2013年6月14日签订《金玉山大厦高低压柜采购合同》，体现了双方的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效。从该合同名称看，是采购合同；从该合同的内容看，不仅包括高低压柜的采购，而且包括高低压柜的安装调试。故该合同应为高低压柜采购安装合同。原告、被告均应全面履行合同。原告按《金玉山大厦高低压柜采购合同》、《关于金玉山大厦调幅低压配电柜电器元件增加的报告》及被告的指示，分三次向被告供货并进行了安装调试，被告接收了供货并已验收、使用。被告2013年8月28日签署《关于金玉山大厦高低压配电柜电器元件增加的报告》、原告2013年9月20日、9月23日供货，说明原告、被告双方对合同履�进行了变更。因此，被告关于原告未严格按照约定履行合同、供货品牌违约、工期违约的主张，理由不足，本院不予采纳。被告接收原告的供货并在验收后使用，却未及时付清原告货款，构成违约，应当承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百六十一条之规定，判决如下：
被告临沂金玉山集团有限公司于本判决生效后10日内给付原告山东凯莱电气设备有限公司配电柜货款1463920元及利息损失（利息损失按中国人民银行规定的同期金融机构贷款利率，自2013年9月24日起计算至实际付清之日止）。
如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17976元，诉讼保全费5000元，均由被告临沂金玉山集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。
审 判 长 王发江
人民陪审员 张传会
人民陪审员 丰丙增
二〇一五年三月九日
书 记 员 李明明