新疆维吾尔自治区石河子市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）兵9001民初4545号
原告（反诉被告）：新乡市起重机厂有限公司，住所地：河南省新乡市南环路东1号。
法定代表人:苗广培，经理。
委托诉讼代理人:李纪星，男，1977年5月21日出生，新乡市起重机厂有限公司销售部经理，住河南省新乡市。
被告（反诉原告）:新疆西部天富合盛热电有限公司，住所地：新疆石河子开发区56号小区9栋102号。
法定代表人:罗立国，董事长。
委托诉讼代理人：王东盛，新疆双信律师事务所律师。
原告新乡市起重机厂有限公司（以下简称新乡起重机厂）与被告新疆西部天富合盛热电有限公司（以下简称合盛热电公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月29日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。庭审中，被告合盛热电公司提起反诉，本院受理后，决定对本案合并审理。原告新乡起重机厂的委托诉讼代理人李纪星与被告合盛热电公司的委托诉讼代理人王东盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
新乡起重机厂向本院提出诉讼请求：1、判令被告清偿欠款258000元及利息46440元（258000元×6%×3年，2013年4月至2016年4月）。事实和理由：2011年4月1日，原告与被告签订了桥式起重机订货合同，该合同对双方权利义务作了明确约定。原告依据所签合同积极履行了合同义务，确保了供货质量，但在付款过程中，被告除支付货款外还欠原告258000元至今未付。对于上述货款，虽经原告多次催要，被告至今仍未支付。现原告诉至法院，请求判如所请。
合盛热电公司辩称，原、被告双方确实签订了起重设备订货合同，原告已经交付了合同约定的主机，但并未交付相应的备件、配件及资料，也未提供相应的合格证明及增值税专用发票。原告提供的货物存在质量瑕疵，被告就此享有后履行抗辩权。原告未履行合同约定的回访、销缺及质保责任。双方签订合同属实，确实有质保金258000元未付，其余货款已经全部付清。技术协议第二条第八款第3项约定，从设备验收合格之日起计算三年，若发生了修理或者更换，则重新计算。到货时间是2012年2月份，最终的设备验收应该是由技术监督局检验验收，但是原告没有将检验验收合格证交给被告。综上，原告的起诉没有事实和法律依据，原告未向被告交付合同约定的全部货物，没有履行质保责任并交付相关资料，被告认为原告的上述行为应当扣减其相应的货款及质保金，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
同时，合盛热电公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告向反诉原告支付迟延交货的违约金520000元；2、由反诉被告承担本案反诉费。事实和理由：原、被告于2011年4月1日签订桥式起重机订货合同及其技术协议，约定由反诉被告向反诉原告提供按照反诉原告使用要求进行设计、制造、运输和安装调试的桥式起重机两台。合同附件四约定：1号机组起重机2011年8月10日在反诉原告公司施工现场交货；2号机组起重机2011年8月30日在反诉原告公司施工现场交货。反诉被告迟延至2012年2月才陆续向反诉原告交付设备，并且还有质量瑕疵、未移交验收合格证明及相关技术资料等违约行为。合同第17条第三款约定，原告逾期提供货物或者服务将承担每日2000元的违约金。一号机组约定的交货时间是2011年8月10日，2011年8月11日至2012年2月1日，延迟140天，违约金280000元；二号机组约定的交货时间是2011年8月30日，2011年9月1日至2012年2月1日，迟延120天，违约金240000元，合计520000元。
新乡起重机厂针对反诉答辩称：反诉被告没有延期交货，反诉原告的施工现场在合同约定的交货时间不具备交货条件，安装现场没有地方放，故反诉原告公司的项目经理给反诉被告打电话口头上不让反诉被告交货，所以反诉被告将货物生产完后放在反诉被告的公司里。2012年1月，在具备了安装条件后反诉原告给反诉被告打电话让反诉被告发货，故反诉被告不同意反诉原告的反诉请求。
本院经审理认定事实如下：2011年4月1日，原告新乡起重机厂作为卖方与作为买方的被告合盛热电公司签订了一份《新疆西部合盛热电股份有限公司2×330MW发电机组桥式起重机订货合同》，该合同约定：被告定购原告生产的型号（规格）为QD80/20-30.5A3的汽机房桥式起重机2台，设备型式为双钩、电动双梁桥式起重机，总价款为258万元，第一台和第二台分别于2011年8月10日、8月30日行车整套设备交完，每迟一天交货承担违约金5000元，此交货期是指最后一件货物抵达交货地点的时间。卖方可以在事先征得买方同意后提前交货，具体交货批次、地点、交货部件的数量在签订定货合同时确定，完工期是指本合同全部设备安装、调试完毕，经168小时运行无质量问题后，并经验收合格后交付用户使用的时间；全都设备材料制作完成、经买方或买方委托的其他相关单位初步性能验收后，支付合同价格的20％，全部设备材料到达现场，支付合同价格的40%，整套设备安装，调试完毕后，经当地质量技术监督局验收合格30日内，收到100%发票后，支付合同价格的20％，并退还卖方履约保函；剩余合同价款的10%作为质量保证金，待合同所要求的质保期内无质量问题，经买方或其它有关部门验收合格后支付。设备的质量保证期为最终验收后的一年。卖方对设备材料制造和安装质量负责，在买方按照安装使用维护说明书的规定正确使用、维护及存放的情况下，卖方应保证设备自正式投入运行之日起12个月内正常运行。如确因设备设计制造和安装质量不良而发生损坏，导致设备不能正常使用，技术参数不能达标，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达设备使用现场处理，并承担相应的经济责任，在30天内免费维修更换因设备质量和安装质量导致有缺陷的部件及材料；货物运抵现场后，采取双方共验，也可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用；逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向需方偿付每日2000元违约金。当日，原、被告还签订了《新疆西部合盛热电2×330MW热电厂工程亚临界燃煤空冷抽汽凝汽式发电机组桥式起重机技术协议》，约定案涉桥式起重机的主要参数、设备制造要求及设备材质要求；还约定产品的质保期定为设备经安装试验合格后三年，在产品质保期内出现质量问题由供方负责修理或更换，且质保期从设备验收合格之日起重新计算。
合同签订后，原告于2012年2月向被告发出上述设备，被告进行了接收。之后，被告已陆续向原告付清了除质保金以外的货款，尚剩余258000元质保金未返还原告致纠纷产生。2012年5月11日，石河子特种设备检验所针对本案案涉两台起重设备出具检验报告，检验结论为合格。
另查明，2011年10月27日，新疆西部合盛热电有限公司更名为新疆西部天富合盛热电有限公司。
本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原告向被告供应了总价款为2580000元的起重设备，因此原、被告之间形成了买卖合同关系，系为合法有效。被告抗辩称原告未全面履行合同义务，且其提供的货物存在质量瑕疵，但被告未提供有力证据予以证明，故本院对于被告的该抗辩意见不予采信。庭审中，被告对于已收到原告提供的货物无异议，也认可已经支付大部分货款，剩余合同总价款的10%即258000元质保金未予支付，对此，本院予以确认。根据原、被告双方签订的技术协议，产品的质保期定为设备经安装试验合格后三年，本案案涉起重设备于2012年5月11日验收合格，因此在2015年5月11日质保期满，被告理应依照合同约定返还原告质保金258000元，故对于原告要求被告支付货款258000元的诉讼请求，本院予以支持。同时，因被告的违约行为，还应向原告赔偿逾期付款的利息损失，其具体数额，根据中国人民银行公布的同期贷款利率计算，应确定为：12061.50元（258000元×4.25‰×11个月，2015年5月至2016年4月）。
在审理中，被告提出反诉，认为原告方的交货日期晚于原、被告双方约定的交货日期，原告方存在迟延交货情形，因此要求原告方支付迟延交货违约金520000元。原告认可其交货日期为2012年2月，晚于双方合同中约定的2011年8月10日和2011年8月30日，原告陈述系因被告施工现场不具备交货条件，但其未提供证据予以证明，故对原告的该辩解意见本院不予采信。被告要求原告支付迟延交货违约金520000元，明显过高，本院酌定为10000元，故对于被告反诉请求的合理部分，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条的规定，判决如下：
一、被告新疆西部天富合盛热电有限公司支付原告新乡市起重机厂有限公司货款258000元；
二、被告新疆西部天富合盛热电有限公司赔偿原告新乡市起重机厂有限公司逾期付款利息损失12061.50元；
以上款项合计270061.50元，被告新疆西部天富合盛热电有限公司于本判决生效后五日内给付原告新乡市起重机厂有限公司；
三、驳回原告新乡市起重机厂有限公司的其他诉讼请求；
四、反诉被告新乡市起重机厂有限公司于本判决生效后五日内赔偿反诉原告新疆西部天富合盛热电有限公司违约金10000元；
五、驳回反诉原告新疆西部天富合盛热电有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费5867元，送达费90元，合计5957元（原告已预交），由原告新乡市起重机厂有限公司负担516元，被告新疆西部天富合盛热电有限公司负担5441元，被告新疆西部天富合盛热电有限公司负担部分于本判决生效后五日内给付原告新乡市起重机厂有限公司；反诉案件受理费4500元（反诉原告已预交），由反诉原告新疆西部天富合盛热电有限公司负担4450元，由反诉被告新乡市起重机厂有限公司负担50元，反诉被告新乡市起重机厂有限公司负担部分于判决生效后五日内给付反诉原告新疆西部天富合盛热电有限公司。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第八师中级人民法院。
审 判 长 严 军
人民陪审员 党 新
人民陪审员 赵富华
二〇一六年十一月二十七日
书 记 员 田丽丽