济南高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0191民初34号
原告：山东泰顾网络科技有限公司，住所地济南市。
法定代表人：王轩，总经理。
被告：济南华健网络科技有限公司，住所地济南某。
法定代表人：马燕，执行董事。
委托诉讼代理人：刘涛，山东苏润律师事务所律师。
委托诉讼代理人：齐黎明，山东苏润律师事务所律师。
原告山东泰顾网络科技有限公司（以下简称“泰顾公司”）与被告济南华健网络科技有限公司（以下简称“华健公司”）合同纠纷一案，本院于2017年1月4日立案受理后，依法适用普通程序，于2017年4月5日公开开庭进行了审理。原告泰顾公司的法定代表人王轩，被告华健公司的委托诉讼代理人刘涛、齐黎明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
泰顾公司向本院提出诉讼请求：1.华健公司返还泰顾公司首付款6万元；2.华健公司按照双方合同第九条第二款，赔偿泰顾公司3万元；3.华健公司赔偿泰顾公司因违反合同第十条保密条款带来的损失1万元；4.华健公司赔偿泰顾公司因项目延期带来的损失2万元；5.诉讼费用由华健公司承担。事实与理由：2016年初，泰顾公司法人王轩与华健公司总经理ＸＸ就《泰顾保险业务支撑系统》委托开发一事进行协商，双方通过面谈、电话交流、邮件交流确定了开发事项。双方约定华健公司承担泰顾公司《泰顾保险业务支撑系统》的开发工作。泰顾公司于2016年1月14日，将人民币10020元通过泰顾公司法人王轩的手机银行转至华健公司会计李静指定的账户：6236682340001716678，其中人民币10000元作为项目订金。同时，泰顾公司指定程东亮（身份证：370911198509155231）为项目负责人，双方于2016年2月21日初步确定合同内容后，程东亮于2016年3月2日向泰顾公司法人邮箱回复邮件同意并确认2016年2月21日的合同约定。根据双方约定，泰顾公司于2016年2月23日通过王轩的手机银行，向华健公司的公司银行账户转款50000元整。与之前已付的10000元订金，共同构成项目首付款，共计60000元。后华健公司并未按约定开展工作，导致项目迟迟不能进行开发，严重逾期，至今未有任何可见成果。项目逾期对泰顾公司的业务造成了严重影响，并导致泰顾公司直接的经济损失。经泰顾公司多次催告未果，为维护合法权益，诉至本院，请求判如所请。
华健公司辩称，涉案合同泰顾公司没有继续履行支付合同后期的费用，也没有验收华健公司为其开发的前期成果，系泰顾公司违约。泰顾公司无权要求华健公司返还首付款，应依法驳回泰顾公司的诉讼请求。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2016年3月2日，泰顾公司（甲方）与华健公司（乙方）签订《软件开发合同》，约定泰顾公司委托华健公司开发泰顾保险业务支撑系统，合同金额为180000元。甲方应按照协议《项目进度安排表》的规定向乙方支付费用。由于乙方过错导致甲方未充分履行付款义务，造成项目进度延迟，甲方不承担责任。如由于乙方未按合同规定时间或质量完成服务，甲方有权不予支付相应款项。如由于甲方责任的部分，甲方应将延后部分的支付金额及该金额从应支付日期到实际支付日期按同期银行利率计算的利息一并支付乙方。甲方逾期付款日不能超过三天（含三天），如逾期三天后仍未能支付当期付款，则从逾期日算起，按未付款项的同期银行借款利息缴纳滞纳金。滞纳金总额不超过当期付款总额的8%。乙方逾期交付日不能超过三天（含三天），如逾期三天后仍未能交付，以项目延期处置。每延期一个月则应赔偿甲方壹万元人民币。因乙方原因造成的项目延期三个月以上，则视为项目研发失败。则乙方需全部返还甲方已付合同款项。《附件一项目进度安排表》约定：“在研发阶段：2016年2月21日，甲方交付研发费人民币6万元。乙方开始研发；2016年3月21日，乙方服务号界面开发完毕，功能（除与保险公司交互数据所对应的功能）注册、货架管理、个人信息、商城开发完毕。Wap、pc端开发进行；2016年4月21日，甲方交付中期款项人民币8万元。乙方完成与保险公司接口的开发，数据交互。资金收益、资金提现等服务号的所有功能。wap端开发完成，pc端开发进行；2016年5月21日。乙方pc端页面开发完成，功能完成；2016年6月21日，乙方完成管理后台的所有功能。项目开发完毕，部署到服务器，稳定、安全运行……”。
另查明，泰顾公司与华健公司之间的《软件开发合同》，双方虽未盖章，但已通过邮件确认，并经山东省济南市天桥区公证处公证。泰顾公司分别于2016年1月14日、2016年2月23日通过泰顾公司法定代表人王轩的手机银行向华健公司股东李静、华健公司公司账户转款10020元、50000元，其中向李静转款的10020元，10000元作为项目订金，与向华健公司公司账户转款的50000元，共同构成案涉合同的首付款60000元。2016年7月26日，华健公司为泰顾公司出具了60000元发票一张。
诉讼中，泰顾公司主张其支付华健公司案涉合同首付款后，华健公司未按约定进行技术研发，故要求华健公司返还首付款6万元，并依据案涉合同第九条第二款赔偿泰顾公司3万元、违反合同第十条保密条款带来的损失1万元、项目延期损失2万元。华健公司对此不予认可，主张华健公司已开发了前期的源代码，但泰顾公司未验收，泰顾公司应于2016年4月21日支付中期款项8万元，但其未履行付款义务，华健公司有权提出先履行抗辩权。
以上事实有泰顾公司提交的招商银行转账记录、发票、公证书等及当事人陈述予以证实，本院予以确认。
本院认为，泰顾公司与华健公司签订的《软件开发合同》，系当事人的真实意思表示，亦不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应依约全面履行合同义务。合同签订后，泰顾公司已按约定履行了支付首付款义务，华健公司未按约定进行技术研发，已构成违约，依法应承担相应的违约责任。华健公司虽主张已完成前期源代码开发，并通知泰顾公司进行验收，泰顾公司未进行验收，但华健公司未提供有效证据予以证实，应承担举证不能的法律后果，故对华健公司的该项主张，本院不予采信。华健公司应于2016年3月21日交付包括服务号界面开发在内的技术，但华健公司未按约定进行交付，截止起诉之日，已逾期达9个月，应视为项目研发失败。泰顾公司要求华健公司返还首付款6万元的诉讼请求，事实清楚，证据充分，符合合同约定，本院予以支持。华健公司已逾期交付技术超过三个月，泰顾公司要求华健公司支付逾期交付赔偿金3万元，事实清楚，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。泰顾公司要求华健公司赔偿因违反保密条款的损失1万元，未提交有效证据予以证实，华健公司亦不予认可，本院不予支持。泰顾公司要求华健公司赔偿因项目延期的损失2万元，未提交证据予以证实，华健公司亦不予认可，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告济南华健网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告山东泰顾网络科技有限公司首付款60000元。
二、被告济南华健网络科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告山东泰顾网络科技有限公司逾期交付赔偿金30000元。
三、驳回原告山东泰顾网络科技有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2700元，保全费1120元，共计3820元，由原告山东泰顾网络科技有限公司负担675元，被告济南华健网络科技有限公司负担3145元。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 位小娟
人民陪审员 曹振贵
人民陪审员 赵殿臣
二〇一七年十一月二十日
书 记 员 胡婧贤