丽水市莲都区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙1102民初3147号
原告：丽水海西建筑工程有限公司。住所地：庆元县松源镇云鹤路**号。统一社会信用代码：91331126699539893Y。
法定代表人：陈平元，副董事长。
委托代理人（特别授权）：支慧，浙江博翔律师事务所律师。
委托代理人（特别授权）：邓伟力，浙江博翔律师事务所律师。
被告：浙江卓普智能印刷设备有限公司。住所地：丽水市绿谷大道***号****室。统一社会信用代码：91331100068354024D。
法定代表人：姜尔毅，执行董事。
委托代理人（一般代理）：李澄，女，1973年3月4日出生，汉族，该公司员工，住丽水市莲都区。
原告丽水海西建筑工程有限公司与被告浙江卓普智能印刷设备有限公司建设工程施工合同纠纷一案，于2017年5月8日向本院起诉。本院受理后，分别于2017年7月14日、2018年3月29日两次公开开庭进行了审理。原告丽水海西建筑工程有限公司的委托代理人支慧，被告浙江卓普智能印刷设备有限公司的委托代理人李澄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告丽水海西建筑工程有限公司诉称：原、被告于2016年1月5日签订建设施工合同。合同约定：被告投资建设的卓普一期II标段建筑工程由原告施工，开工日期2016年1月15日，竣工日期2017年2月16日，工期400天。约定合同价暂按32000000元计算，安全文明施工费是640000元等，合同价款采用2013清单计算，2010定额取费，市场价差后下浮让利方式结算，计价依据是施工图纸，浙江省建筑工程工程量清单计价规范（2013版），浙江省建设工程施工取费定额（2010版），浙江省市政工程预算定额（2010版），浙江省建筑工程预算定额（2010版），浙江省安装工程预算定额（2010版），丽水建设工程造价信息，施工取费按照三类工程中值计取。工程款按此结算后让利下浮4%作为结算总价款（含税）。工程款在工程框架主体封顶后，15天内支付批次总价50%进度款，工程完工后15天内支付至批次总价80%（不含室外附属及绿化），余款待工程竣工验收合格资料移交建设单位，收到发包人相关结算文件75日内根据结算总价款支付至总款97%。尾款3%作为保证金，验收合格之日起每满一年返还1.5%共分两年付清。每期先支付材料款，材料款支付后凭支付凭证再支付剩余工程款。并约定，丽水海西建筑工程有限公司支付3000000履约保证金，第一期保证金在1、7、8、9、10号厂房达到预验收标准后一次性无息返还50%，第二期在全部厂房达到预验收标准后一次性无息返还50%等内容。原、被告双方于2016年6月22日签订补充协议，协议对增加的施工内容、工程款结算方式和工程款支付方式等内容达成协议。另外，被告的卓普二期地基夯实工程也由原告施工。协议签订后，原告按约履行施工义务，2016年7月25日，卓普一期II标段建筑工程的框架主体已封顶，按合同约定，被告应于工程主体封顶后15天内支付工程款总价50%的价款，但被告违反合同约定，至今分文未付。二期地基夯实工程于2016年8月份完工，被告也未支付该工程款。现原告要求解除本案所涉的施工合同，并要求被告支付工程款人民币30805327.57元（含卓普二期地基夯实工程3421096.89）。由于被告拖欠工程款，不但导致工程期限延长，还造成了原告经济损失，经济损失共计人民币4940100元（详见损失明细）。合同解除后，被告理应退还原告履行保证金人民币2500000元。综上所述，被告逾期支付工程款已构成根本违约，长期拖欠工程款金额巨大，导致工程无法继续施工，并造成原告巨大的经济损失。为维护原告的合法权益，向贵院起诉，请求依法判决：一、解除原、被告双方于2016年1月5日签订的建设工程施工合同和2016年6月22日签订的补充协议；二、被告支付拖欠的工程款人民币30805327.57元及利息（利息按银行同期贷款利率从起诉之日起计算至款项付清之日止）；三、确认原告在工程款人民币30805327.57元范围内对其所建工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；四、被告退还原告履约保证金2500000元；五、被告支付原告经济损失共计4940100元。
被告浙江卓普智能印刷设备有限公司辩称：对诉讼请求解除合同的无法答复。对工程款，现在不清楚的状况下，不予支付。被告支付过20万的工程款。
经审理本院认定：2016年1月5日，被告与原告签订关于年产200台智能化成套印刷设备制造项目一期二标段建设工程施工合同，将案涉工程承包给原告施工建设。合同约定：工程内容包括1、7、8、9、10栋楼的土建工程、室内外装修、市政管网及水电、消防、通风、道路、弱电工程等；开工日期为2016年1月15日，竣工日期为2017年2月16日；合同总价32000000元，实际造价按实结算。2016年6月22日，双方签订补充协议一份，对于计价方式、费率计算等作了约定，同时增加2-6栋楼室外道路、增网、绿化等内容，还约定1-10栋楼室外工程总造价暂定约12000000元（以实际施工结算为准），11-22栋楼室外工程总造价另订（以实际施工结算为准）等内容。后原告向被告支付履约保证金2500000元。2018年3月29日，原、被告签订工程结算确认书共同确认：双方一致同意解除案涉的建设工程施工合同及补充协议；双方一致确认原告承建的案涉工程已建部分工程按26000000元结算，二期地基夯实工程款按照2400000元结算；浙江卓普智能印刷设备有限公司退回履约保证金2500000元；由于拖欠工程款，导致工程期限延长造成丽水海西建筑工程有限公司经济损失，浙江卓普智能印刷设备有限公司为此赔偿工期延误损失2500000元、财务成本损失1000000元；工程质量保修金不予扣留；丽水海西建筑工程有限公司对其所建工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权等内容。
本院采信并据以认定上述事实的证据有：原告提供的原告营业执照、法人身份证、被告企业基本信息、建设工程施工合同、补充协议、现场照片、保证金汇款凭证、工程结算确认书及当事人的庭审陈述。
本院认为，原、被告签订的建设工程施工合同、补充协议系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行。2018年3月29日，原、被告签订的工程结算确认书，系合同双方对合同解除的合意和对工程价款的确认以及对因履行合同中产生相关损失赔偿问题的总结算，该协议对双方当事人均有约束力。被告应按照确认书约定内容履行义务。原告据此诉请解除双方签订的建设工程施工合同和补充协议，于法有据，本院予以支持。原告诉请被告支付确认书范围内的工程款金额28400000元和经济损失3500000元，本院予以支持。对超出部分，因原告未能充分举证，对方未予认可，本院予以驳回。原告诉请退回已支付的履约保证金2500000元，于法有据，本院予以支持。原告诉请确认建设工程价款优先权，因工案涉工程未实际竣工，而合同约定的竣工之日为2017年2月16日，故原告于2017年5月8日起诉主张未超过法定的行使期限，但建设工程优先权仅应限于工程价款范围，损失赔偿款不属于优先权范围，故原告对案涉工程的建设工程价款优先权数额为28400000元。原告诉请欠付工程款利息，本院自双方共同确认工程款金额之日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率予以支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第二百八十六条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第三条、第四条之规定，判决如下：
一、解除原告丽水海西建筑工程有限公司与被告浙江卓普智能印刷设备有限公司分别于2016年1月5日和2016年6月22日签订的建设工程施工合同和补充协议；
二、被告浙江卓普智能印刷设备有限公司于本判决生效后十五日内支付原告丽水海西建筑工程有限公司工程款28400000元及利息（利息自2018年3月29日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至本判决确定的履行期限届满之日止）；
三、原告丽水海西建筑工程有限公司对于已建工程在28400000元范围内享有建设工程价款优先受偿权；
四、被告浙江卓普智能印刷设备有限公司于本判决生效后十五日内退还原告丽水海西建筑工程有限公司履约保证金2500000元；
五、被告浙江卓普智能印刷设备有限公司于本判决生效后十五日内赔偿原告丽水海西建筑工程有限公司经济损失3500000元；
六、驳回原告丽水海西建筑工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费233027元，由原告丽水海西建筑工程有限公司负担33027元，由被告浙江卓普智能印刷设备有限公司负担200000元。鉴定费238800元，由原告丽水海西建筑工程有限公司与被告浙江卓普智能印刷设备有限公司各半负担。财产保全申请费5000元，由原告丽水海西建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。
审 判 长 黄野松
人民陪审员 叶慧玲
人民陪审员 陈雅萍
二〇一八年五月二十九日
代书 记员 何 烨