山西省高平市人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2018）晋0581民初1402号
原告（反诉被告）：苏金门，男，1968年8月21日生，汉族，住高平市寺庄镇望云村河东区*号，农民。
被告（反诉原告）：宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司，住所地为晋城市高平市丹河北路。
负责人：袁振洋，任总经理。
被告：宿迁市第三建筑工程有限公司，住所地为江苏省宿迁市宿城区卫生路6号。
法定代表人：袁松。
原告（反诉被告）苏金门与被告（反诉原告）宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司（以下简称宿迁三建高平分公司）、被告宿迁市第三建筑工程有限公司（以下简称宿迁三建公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年7月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告苏金门、被告宿迁三建高平分公司的负责人袁振洋到庭参加了诉讼，被告宿迁三建公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告苏金门向本院提出诉讼请求：1.判令被告宿迁三建高平分公司继续履行合同并向原告支付违约金36427.6元，违约金计算至实际竣工之日止；2.判令被告宿迁三建公司对违约金承担连带责任。庭审中，原告明确第一项诉讼请求中的继续履行合同为由被告安装好毛巾架及榻榻米门，并变更违约金请求为要求被告支付原告自2018年1月28日起至2018年6月30日止的违约金共计36427.6元。事实和理由：原告与被告宿迁三建高平分公司于2017年10月8日签订《江苏三建装修工程合同》，约定了装修内容、开工时间、工期及装修价款等内容。原告已向被告宿迁三建高平分公司支付装修款85000元，但被告宿迁三建高平分公司未如期竣工，经原告多次催促，被告宿迁三建高平分公司于2018年4月11日向原告出具承诺书一份，承诺于2018年4月21日前完工，若延误一天，一天补偿500元。该工程至今未完工，被告宿迁三建高平分公司应继续履行合同，并应分别依合同及承诺书中约定的违约金标准计算支付违约金。
被告宿迁三建高平分公司辩称，其确与原告签订有房屋装修工程合同，因该工程工期临近春节放假，合同工期应扣除春节放假期间，故合同仅载明工期和开工日期，未载明竣工日期；其未按期完工系原告未按时交纳装修尾款所致，且承诺书所载项目其已完成大部分，剩余零星工程应由原告先交完装修尾款后才能继续履行；其并未违约，不同意支付违约金。原告未支付尾款且提起诉讼，给其信誉造成不良影响，故其提出反诉请求，要求原告支付装修尾款2000元，并向其书面赔礼道歉。
被告宿迁三建公司未到庭亦未答辩。
原告针对被告宿迁三建高平分公司提出的反诉辩称，其不同意支付装修尾款及赔礼道歉。因双方签订合同时被告宿迁三建高平分公司称保证在110天完工，并未告知其春节放假，且双方曾口头约定过工程完工待客户验收合格后再付工程尾款，被告宿迁三建高平分公司未如期完工且其装修工程存在质量问题。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，即原告提供的收据四支、照片复印件四页、2018年4月11日的承诺书一份及被告宿迁三建高平分公司提供的其与原告签订的《江苏三建装修工程合同》一份，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告宿迁三建高平分公司系被告宿迁三建公司的分公司。原告与被告宿迁三建高平分公司于2017年10月8日签订《江苏三建装修工程合同》，载明有工程地点为兰苑花园10-1003，由被告宿迁三建高平分公司包工、包料；工程期限为110天，开工日期2017年10月10日；合同价款为86000元；工程验收和保修条款中约定有工程竣工后，被告宿迁三建高平分公司应通知原告验收，由原告填写工程验收单；工程款支付方式条款中约定工程价款分四期支付，各期支付金额分别为3万、4万、1.4万、2000元，工程验收合格后……双方应填写工程验收单并签字，原告应在签字后三天内向被告宿迁三建高平分公司结清每期工程进度款；违约责任条款中约定有由于被告宿迁三建高平分公司原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价0.2‰等内容。
合同签订后，双方对约定的工程项目曾进行过变更，合同约定的工程款已变更，原告已支付被告宿迁三建高平分公司工程款共计8.5万元。装修期间双方因装修质量问题多次进行过协商和整改，后被告宿迁三建高平分公司于2018年4月11日向原告出具承诺书一份，承诺十日内完成安装卫生间毛巾架、淋浴房等项目，若延误一天，一天补偿500元，随后被告宿迁三建高平分公司已完成承诺书中除安装毛巾架以外的其他项目。现被告宿迁三建高平分公司以原告未交装修尾款2000元为由拒绝安装毛巾架及榻榻米门，双方协商未果。
本院认为，合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告与被告宿迁三建高平分公司签订的房屋装修合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，该合同合法有效，双方应依约履行各自的合同义务。对原告要求被告继续履行合同之请求，被告宿迁三建高平分公司提出应由原告先行支付工程尾款后再进行完工，并反诉要求原告支付装修尾款2000元和书面赔礼道歉，因合同内工程款支付方式条款中明确约定了“工程验收合格后……双方应填写工程验收单并签字，原告应在签字后三天内向被告宿迁三建高平分公司结清每期工程进度款”，现本案所涉工程尚未完工，且合同约定的工程款已变更，被告宿迁三建高平分公司未能提供工程已经原告验收合格及原告给其造成不良影响的的相关证据，且原告起诉亦是维护其权益的正当途径，故对原告要求继续履行合同的请求予以支持，对被告宿迁三建高平分公司的反诉请求不予支持。
对原告主张要求被告宿迁三建高平分公司支付违约金的请求，因原告与被告宿迁三建高平分公司签订的房屋装修合同中仅约定了工期和开工日期，未约定竣工日期，双方对竣工日期主张不一，后双方就后续工程签订了承诺书，约定由被告宿迁三建高平分公司于2018年4月21日前完工，该承诺书应为对合同的补充协议，且双方对工期作出了明确约定，故被告宿迁三建高平分公司至2018年4月21日未依约完工，已构成违约，应承担违约责任；对原告要求分别依合同及承诺书中约定的违约金标准计算支付违约金的请求，因双方签订的合同中约定有违约金计算标准，若依照承诺书约定的每天500元的违约金计算，违约金数额明显高于被告宿迁三建高平分公司因违约给原告造成的损失，故本院认定被告宿迁三建高平分公司应自2018年4月22日起至2018年6月30日止每日按照合同发包价0.2‰计算支付原告违约金，共计1204元。
根据民法总则规定，法人可以依法设立分支机构，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。本案中被告宿迁三建高平分公司系被告宿迁三建公司的分公司，且依法设立，故其应对以自己名义签订的合同依法应承担相应的民事责任，不足以承担的，由被告宿迁三建公司承担。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司应继续履行合同，应自本判决生效之日起十日内为原告苏金门安装毛巾架及榻榻米门并支付原告苏金门违约金1204元；
二、如被告宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司不足以承担本判决第一项责任，应由被告宿迁市第三建筑工程有限公司承担；
三、驳回被告宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费711元，由被告宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司负担；反诉案件受理费25元，由反诉原告宿迁市第三建筑工程有限公司高平分公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省晋城市中级人民法院。
审判长栗晋锦
人民陪审员刘建荣
人民陪审员黄富生
二〇一八年九月十日
法官助理崔贝贝
书记员唐园园