新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）新23民终926号
上诉人（原审被告）：新疆双翼房地产开发有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路。
法定代表人：王国异，该公司总经理。
委托诉讼代理人：田忠贵，新疆金诚信律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：樊建新，男，1976年11月18日出生，住新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市。
委托诉讼代理人：袁媛，女，1980年4月22日出生，汉族，系樊建新妻子。
上诉人新疆双翼房地产开发有限公司(以下简称双翼公司)因与被上诉人樊建新商品房预售合同纠纷一案,不服新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院(2018)新2301民初529号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月5日受理后,依法组成合议庭于2018年7月9日公开开庭进行了审理。上诉人双翼公司的委托诉讼代理人田忠贵、被上诉人樊建新的委托诉讼代理人袁媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人新疆双翼房地产开发有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，改判上诉人支付被上诉人违约金7600元；2、由被上诉人承担本案上诉费及其他费用。事实和理由：1、上诉人存在合同约定的延期交房事由，不构成违约。上诉人于2015年9月16日完成了热力二次管网的建设,但因昌吉热力公司不愿意承担一网建设的费用，上诉人自2014年开始，多次向政府有关部门反映，并由市政府协调，直至2016年6月，昌吉热力公司才完成热力一网的建设。双方商品房买卖合同约定“因国家政策调整、市政府停水停电、自来水、电力、热力、天然气等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可以据实予以延期”。热力一网的建设上诉人无法控制，上诉人不能将没有暖气的房屋交付给被上诉人。因此，上诉人延期交房不构成违约；2、本案诉争房屋在2015年9月已具备交付条件；3、一审判决按照合同约定计算违约金过高，上诉人提出被上诉人主张的违约金过分高于实际损失，请求法院予以调整。被上诉人并未提供证据证实逾期交房给其造成损失的具体金额，故应参照逾期交房期间同地段、同类房屋租金标准作为计算被上诉人损失的依据予以调整。
被上诉人樊建新辩称，上诉人双翼公司延期交房构成违约，因上诉人的原因导致房产证至今无法办理，且诉争房屋是学区房，上诉人的上诉理由不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
樊建新向一审法院起诉请求：1、要求被告支付违约金9336元；2、本案诉讼费、邮寄送达费由被告承担。
一审法院认定事实：2015年9月17日，原、被告双方签订商品房买卖合同一份，合同约定，原告购买被告开发的位于昌吉市8区2丘1栋，第2幢2单元12层1201号房屋，房屋建筑面积共91.45平方米，每平方米单价5578元，房屋总价款为510108元，签订本合同时，原告于2015年9月17日支付总房款510108元。合同第八条约定出卖人应当在2015年12月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：…6、因国家政策调整、市政停水停电、自来水、电力、热力、天然气等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可据实予以延期。第九条关于出卖人逾期交房的违约责任约定为，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：逾期超过60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同第十一条交接约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。该合同附件五合同补充协议第九条约定：本合同第十一条约定的通知方式包括出卖人在《昌吉日报》上发布公告等方式；自出卖人通知之日起15日内买受人须与出卖人办理交付手续，逾期不办理，视为交付。原告于2015年9月30日向被告交纳全部购房款510108元。原告所购2号楼于2016年7月6日办理五方竣工验收。被告于2016年6月25日在昌吉日报上发出入住公告，通知2号楼、3号楼、5号楼的业主于2016年6月28日开始办理入住。原告于2016年6月28日办理房屋交接。交付房屋时，因房屋实际面积大于合同约定的面积，原告向被告补交房款8534元，故本案涉案房屋实际房款为518642元(510108元+8534元)。原告因被告逾期交房，故诉至法院要求被告承担逾期交房违约金。一审法院认为：原、被告签订《商品房买卖合同》，原、被告双方建立了商品房预售合同关系，该合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。原、被告双方当事人均应按照合同的约定履行各自的权利义务。原告已经支付房款，被告应在合同约定的期限内及时交付房屋。现被告并未在合同约定的2015年12月30日前向原告交付房屋，但被告辩解未按时交付的原因系热力公司一网建设的滞后，导致房屋无法供暖而不能交房，根据双方商品房买卖合同第八条的约定，被告可以延期交房，不构成违约。虽然双方在合同中约定了因自来水、电力、热力等部门配套工作滞后等非出卖人所能控制因素造成的工期延误或不能按时交房，出卖人可据实予以延期。但根据庭审中被告的陈述一网建设不属于竣工验收的项目，而根据被告提交的涉案房屋的竣工验收意见表显示，涉案房屋于2016年7月6日才办理竣工验收，被告提供的证据不足以证明其在2015年12月30日即已具备竣工验收符合交付的条件，仅是由于热力一网未建成导致房屋不能交付，故被告的该项辩解理由不能成立，应不予采信。被告逾期交房的行为构成违约，应承担违约责任。对于原告主张被告支付从2015年12月31日计算至2016年6月28日，共180天，按日万分之一计算违约金9336元的诉讼请求，被告对此违约金计算方式及天数予以认可，因原告在交付房屋时才补交了房款8534元，故被告应支付原告违约金9182元(510108元×180天×万分之一)。关于被告认为约定的违约金过高，请求法庭予以降低的辩解意见。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中被告逾期未向原告交付房屋，给原告造成的实际损失为原告按期得到房屋后可以取得或实现的财产利益，主要可参照当地同期、同地段、同类型房屋的租金来确定损失，根据双方的合同约定的日万分之一的标准，被告逾期交房期间的违约金数额并不过分高于逾期交付房屋造成的房租的损失，故对被告要求降低违约金标准的意见不予采纳。遂判决：被告新疆双翼房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告樊建新违约金9182元。
二审中，双方当事人均未提交新证据。
二审查明的事实与一审查明的事实一致，本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，关于上诉人双翼公司是否应当承担逾期交房违约责任的问题。因依法成立的合同，对当事人均具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。上诉人双翼公司与被上诉人樊建新签订的《商品房买卖合同》约定，出卖人应当在2015年12月30日前将符合约定的商品房交付买受人使用。涉案房屋2016年7月6日才办理五方验收，上诉人逾期交房的事实存在。上诉人认为其逾期交房系因热力公司配套工作滞后导致不能按时交房，属于双方合同约定出卖人可据实予以延期的情形，上诉人不应承担违约责任的上诉意见，因根据本案查明事实，涉案房屋于2016年7月6日办理五方竣工验收，上诉人亦认可热力一网建设不属于竣工验收项目，上诉人提供的证据也不足以证明其建设的房屋在2015年9月20日即已具备竣工验收及交付条件，仅是由于热力一网未建成导致房屋不能交付。故本院对上诉人主张的逾期交房不构成违约的上诉理由不予采信。
关于上诉人主张一审法院认定的违约金数额过高的问题。因双方均认可由于上诉人逾期交房行为给被上诉人造成的损失为房屋租金损失。原审根据双方当事人合同确定的违约金计算方式，并参照当地同地段房屋租赁的标准及被上诉人购买诉争房屋的用途，确定上诉人应承担的违约金数额并无不当。上诉人请求降低违约金数额的上诉理由亦不能成立，本院不予采信。
综上所述，上诉人新疆双翼房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人新疆双翼房地产开发有限公司自行负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘秀春
审 判 员 赵瑞琴
审 判 员 杨 洁
二〇一八年七月十三日
法官助理 李 雯
书 记 员 马丹妮