河北省滦平县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）滦民初字第416号
原告：陈卫东。
委托代理人：王剑波，河北金山岭律师事务所律师。
被告：中山市君豪家具有限公司。
法定代表人：高文氢（常用名高上），职务：总经理。
委托代理人：魏永才，广东凯行律师事务所律师。
原告陈卫东与被告中山市君豪家具有限公司合同纠纷一案，本院于2014年1月6日受理，并依法组成合议庭审理此案。2014年4月16日公开开庭进行了审理。原告陈卫东及委托代理人王剑波，被告中山市君豪家具有限公司委托代理人魏永才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈卫东诉称，我是滦平豪门大酒店有限公司的投资人。2013年10月5日，我以滦平豪门大酒店有限公司的名称与被告中山市君豪家具有限公司签订《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》，为即将开业的滦平豪门大酒店有限公司定制固装家具和移动家具，我在合同甲方处署名盖章。合同签订后，我依约向被告支付了价款142万元，但被告没有按合同约定安装固装家具和交付移动家具。依合同约定和施工需要，为原告装修酒店需先安装固装家具，固装家具不安装，精装修无法施工。原告多次提醒被告固装家具已到期，被告答复货物在运输途中，最后只运来一车固装家具，不足整体的五分之一，我方派人到被告处催货，才知道被告与原告所签订的《酒店固装家具（定制）合同》已由被告自行转给他人生产，尚未生产出来，移动家具已全部生产完毕，但要求我方支付全部合同价款后并多给付价款100000.00元，承担100000.00元运费才能发货。我方要求按合同履行，不同意被告方的意见，但被告未安装固装家具，也未交付移动家具。基于被告的根本性违约，我方无法实现合同目的，在与被告协商未果的情况下，2013年12月20日我方依法通知被告解除合同。被告的违约行为致使合同无法履行，我方不得不另行与其他生产厂家签订固装家具定制合同和移动家具定制合同，因此滦平豪门大酒店有限公司推迟开业二个月，造成我方经济损失2969298.00元。要求被告，1、返还原告合同货款1400000.00元，双倍定金40000.00元。2、赔偿经济损失2969298.00元。
被告中山市君豪家具有限公司辩称，原告陈卫东不符合原告的主体资格，原告应当为滦平豪门大酒店有限公司。本案中两个合同，应当分别立案审理，不应在一个案件中审理。合同签订后双方对移动和固装合同中家具图纸、材料小样、色板经过多次修改完善，并确认修改时间，被告按照原告订货修改要求按时交货，没有违约。请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，原告陈卫东是滦平豪门大酒店有限公司的投资人，滦平豪门大酒店有限公司名称是2013年3月20日由滦平县工商行政管理局预先核准，2014年1月13日滦平豪门大酒店有限公司成立。
2013年10月5日，原告陈卫东以滦平豪门大酒店有限公司的名称与被告中山市君豪家具有限公司签订《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》，为即将开业的滦平豪门大酒店有限公司定制固装家具和移动家具，原告陈卫东在合同甲方处署名盖章，被告中山市君豪家具有限公司法定代表人高上在合同乙方处签名按手印。《酒店固装家具（定制）合同》的内容“甲方滦平豪门大酒店有限公司乙方中山市君豪家具有限公司甲乙双方协商，就甲方的滦平豪门酒店家具采购项目协议如下：一、工程名称：滦平豪门酒店家具采购项目；工程地点：河北省滦平县05鑫港A7楼；工程范围：详见《固装家具报价单》。二、货物明细：详见滦平豪门酒店家具采购项目《固装家具报价单》。三、合同金额：合同总金额900000.00元，以上总金额包工包料，含图纸深化设计费用、生产制作费用、运输费用、安装费用、售后服务费用，如有变更需双方签字盖章确认。四、甲方指定孙文兰、张章，乙方指定高上为本合同履行过程中双方函件、资料、图纸传递的确认，家具质量、进度的监督检查，办理收货、验收和其他事宜。五、付款方式：1、前期定金、进度款均以合同金额为支付依据；2、双方签订合同时，对使用的主要材料进行选样封存；3、乙方产品生产一个月时，甲方支付100000.00元进度款；4、乙方产品生产完成运至甲方指定地点后经甲方检验合格后，甲方支付进度款300000.00元；5、乙方收到甲方固装家具货款后，对甲方的固装家具进行施工安装，工期为15日，完工后甲方支付400000.00元合同尾款；6、质保金100000.00元，甲方三个月后一次性付清。六、交货时间：从乙方收到甲方定金，图纸确认、色板、面料等材料后，固装家具45天开始交货，60天完成施工。七、甲方责任：1、合同签订后7个工作日内确认乙方的深化设计方案图纸；2、合同签订后，甲方确认色板、面料小样；3、活动家具货到现场摆放完毕后，验收。八、乙方责任：1、乙方代表负责合同履行；2、严格质量标准；3、按合同约定时间交货；4、保证供货标准；5、乙方派专业技术人员现场安装；6、乙方在甲方施工期间人员安全问题自行承担。九、产品的包装、验收和质保。十、成品的保护和验收：1、家具到达现场后，由甲方保护；2、产品安装完毕后，乙方通知甲方验收。十一、违约责任。十二、修改合同条件：修改合同必须双方同意。十三、争议及解决方式。十四、其他事项。甲方滦平豪门大酒店有限公司（合同专用章）法定代表人陈卫东（签字盖章）授权代表张章乙方中山市君豪家具有限公司，法定代表人高上签约时间2013年10月5日”。《酒店工程加工（定制）合同》的主要内容“甲方滦平豪门大酒店有限公司乙方中山市君豪家具有限公司甲乙双方协商，就甲方的滦平豪门酒店家具采购项目协议如下：一、工程名称：滦平豪门酒店家具采购项目；工程地点：河北省滦平县05鑫港A7楼；工程范围：详见《活动家具报价单》。二、货物明细：详见滦平豪门酒店家具采购项目《活动家具报价单》；三、合同金额：合同总金额1850000.00元，以上总金额包工包料，含图纸深化设计费用、生产制作费用、运输费用、安装费用、售后服务费用，如有变更需双方签字盖章确认；四、其他约定；五、付款方式：1、前期定金、进度款均以合同金额为支付依据；2、双方签订合同时，对使用的主要材料进行选样封存，甲方支付乙方200000.00元；3、合同签订后七日内由乙方对图纸深化，并将深化图纸交由甲方确认，甲方确认支付乙方300000.00元；4、乙方产品生产一个月时，甲方支付500000.00元进度款；5、乙方产品生产完成运至甲方指定地点后经甲方检验合格后，甲方支付进度款800000.00元；6、质保金100000.00元，甲方三个月后一次性付清；其他约定与《酒店固装家具（定制）合同》对应条款相同”。
合同签订前，原告陈卫东于2013年9月21日向被告中山市君豪家具有限公司支付了定金20000.00元，合同签订后，原告陈卫东于2013年10月8日、2013年11月4日、2013年11月30日三次向被告中山市君豪家具有限公司支付价款1400000.00元，被告中山市君豪家具有限公司计收取原告陈卫东定金和价款1420000.00元。合同约定，色板封存、图纸确认时间，应在合同签订后七日内完成，完成色板封存、图纸确认后，固装家具60天内完成施工安装，移动家具60天开始交货，但被告方未在约定的时间内提供深化图纸，固装家具深化图纸提供的最后时间是2013年10月31日，移动家具深化图纸提供的时间是2013年10月11日和2013年10月24日，被告中山市君豪家具有限公司也未按合同约定的期限交付安装固装家具和交付移动家具。2013年12月16日，原告陈卫东派二人去被告中山市君豪家具有限公司催货，被告中山市君豪家具有限公司法定代表人高文氢表明《酒店固装家具（定制）合同》已转让他人，并当场出示了转让合同，对移动家具必须由原告方先付清全部货款并加收货款及运费200000.00元，移动家具才能发货。原告方不同意被告方的意见，要求按原合同履行，被告中山市君豪家具有限公司未按合同进行固装家具的安装，也未履行移动家具的交付义务。原告方于2013年12月19日通过电子邮件通知被告解除合同，内容“如果不能履行合约，我方于2013年12月20日夜间12点前解除双方签订的《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》”。2013年12月21日，原告陈卫东再次通过电子邮件确认解除合同的时间，内容“我方正式通知贵方，双方签订的《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》于2013年12月20日夜间12时后解除”。自原、被告双方签订合同至原告方通知被告方解除合同，合同履行期间75天，原告方单方解除合同后，原告方另行与其他生产厂家签订固装家具定制合同和移动家具定制合同，因此滦平豪门大酒店有限公司推迟开业二个月，造成原告方的经济损失有，延迟开业期间所发工人工资777715.00元，延迟开业期间工人在外租房的房屋租金31165.00元，延迟开业期间工人在外租房及滦平豪门大酒店有限公司的电费126597.00元，延迟开业期间工人在外租房及滦平豪门大酒店有限公司的取暖费141584.00元，延迟开业期间工人在外租房及滦平豪门大酒店有限公司的水费3491.00元，重新签订合同多支付的价款385846.00元，利息损失（按本金1400000.00元，自2013年12月21日起至判决确定给付之日止，利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
上述事实，有原、被告双方的诉辩陈述，酒店固装家具（定制）合同，酒店工程加工（定制）合同，家具设计图纸，汇款凭证，收条，滦平豪门大酒店有限公司名称预先核准通知，滦平豪门大酒店有限公司营业执照，工资表，租赁协议，水、电、暖发票，借款合同，抵押合同，借据，亲属关系证明，电子信函，录音资料，证人孙文兰、吴克民证言等证据予以证实。
本院认为，原告与被告签订《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》时，滦平豪门大酒店有限公司名称已预先核准，但滦平豪门大酒店有限公司此时尚未成立，合同的主体应当为陈卫东，陈卫东符合原告的主体资格。原告与被告所签订的《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》同属于滦平豪门酒店家具采购项目协议，不宜分开审理。《酒店固装家具（定制）合同》和《酒店工程加工（定制）合同》是原、被告双方协商确定，合同真实有效，双方应当履行。原告依约定支付了定金和价款，被告也应当履行合同义务。被告在未经原告许可的情况下将《酒店固装家具（定制）合同》转让他人，并以自己的行为表明不履行《酒店工程加工（定制）合同》的行为，构成法定的解约条件，原告及时解除合同的行为，符合法律规定，解除合同的通知有效。合同解除的原因是被告根本性违约造成，被告应当双倍返还定金并返还原告预付的价款。因被告的违约行为，致使原告的合同目的不能实现，延误正常的营业时间，给原告造成的经济损失，被告应当予以赔偿，原告要求的利息损失，应当自合同解除之日起至判决确认给付之日止，以实际支付的价款为本金，利率按中国人民银行同期贷款利率计算利息。对原告的诉讼请求，经本院确认的数额，本院予以支持。被告的辩解理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十五条之规定，判决如下：
一、由被告中山市君豪家具有限公司返还原告陈卫东货款1400000.00元。
二、由被告中山市君豪家具有限公司双倍返还原告陈卫东定金40000.00元。
三、由被告中山市君豪家具有限公司赔偿原告陈卫东下列损失：工人工资777715.00元；房屋租金31165.00元；电费126597.00元；取暖费141584.00元；水费3491.00元；重新签订合同多支付的价款385846.00元；利息损失（按本金1400000.00元，自2013年12月21日起至判决确定给付之日止，利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
四、驳回原告陈卫东的其他诉讼请求。
上述款项于判决生效后十日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费42160.00元，保全费5000.00，合计47160.00元，由原告陈卫东负担14160.00元，由被告中山市君豪家具有限公司负担33000.00元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于承德市中级人民法院。
审判长 潘秀花
审判员 赵 萱
审判员 吴 艳
二〇一四年六月三日
书记员 赵晓月