舟山市普陀区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0903民初3480号
原告：范涛，男，1984年11月16日出生，汉族，住湖北省武穴市。
被告：杭州东夏装饰工程有限公司，住所地：浙江省杭州市西湖区黄姑山路29号1303B室。
法定代表人：陆克林，公司总经理。
委托诉讼代理人：吴跃华，浙江政法联律师事务所律师。
原告范涛与被告杭州东夏装饰工程有限公司（以下简称“东夏装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年9月26日立案后，依法适用简易程序，于2017年10月25日公开开庭进行了审理。原告范涛、被告东夏装饰公司的委托诉讼代理人吴跃华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告范涛向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款25460元；2.判令被告支付工程款25460元自2016年7月5日起至支付完毕日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利率4.35%计算的利息损失；3.判令被告向原告返还项目保证金20000元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年2月29日，原告范涛与被告东夏装饰公司签订《装饰工程施工合同》约定，由原告承包舟山市德玛西亚网咖的装饰装修工程，合同总价款为210000元，工期为45天。合同签订当日，原告向被告支付了20000元项目保证金。双方约定项目保证金在工程项目完工一年后返还。合同签订后，原告按约完成了工程项目。截止2016年7月4日，被告累计向原告支付工程款191940元，尚欠合同内工程款18060元以及施工过程中增加项目的工程款7400元，合计25460元。经原告多次催讨，被告至今仍未支付拖欠的工程余款。工程完工已一年有余，被告也应当向原告返还项目保证金。
被告东夏装饰公司辩称，原告的全部诉讼请求应当依法予以驳回，理由如下：双方签订装饰合同后，原告违约造成项目延期长达近半个月。合同约定的竣工日期为2016年4月15日，但施工直至2016年4月29日。根据合同10.0条约定，乙方必须按照甲方指定时间指定标准完工；10.3条约定，乙方违反10.0条，甲方有权扣除工程承包价的10%作违约金，并有权不予退还乙方押金；6.2条约定，工程完工客户签字后支付工程款的90%，客户尾款全部付清一个月内再付8%，客户尾款付清后三个月后付剩余的2%，甲方与业主增项款由乙方负责按期追偿到账。但原告方一直未完成工程，且未办理验收手续。直到2016年4月29日，该项目仍未完成，且原告擅自撤离现场，造成一些后续项目未完成，而由业主自行承担费用，另行找人施工完成，导致业主对被告工程款也未结清。因此，因原告违约以及未达到合同约定的付款条件，原告要求支付工程款的第1项诉请应予驳回，原告要求支付工程款利息的第2项诉讼请求也无依据。原告第3项诉讼请求要求返还的保证金2万元，不是专门针对该单个项目约定的保证金，是指整个2016年度如果原告没有违约行为的，该保证金才予以退回。根据合同10.3、9.3条约定，因原告违约，被告有权不退还保证金。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年1月22日，高凯代表舟山市德玛西亚网咖与被告东夏装饰公司签订《装修合同》约定，由被告东夏装饰公司承包舟山市德玛西亚网咖装修工程，合同总价款为331200元，承包方式为包工包料，工期为2016年3月1日至2016年4月16日。2016年2月29日，被告东夏装饰公司与原告范涛签订《装饰工程施工合同》约定，由原告承包舟山市德玛西亚网咖的装饰装修工程，承包方式为包工包料；工期为2016年3月2日至2016年4月15日；合同价款采用固定价格，总价款为21万元；如涉及项目增减，则最终数额按双方书面确认的增减额进行调整；付款方式为进场施工3日付款30%，顶面工程完工后泥瓦进场（不包括油漆）付款30%，墙、地砖完工后油漆进场付款20%，工程完工客户签字付款10%，客户尾款全部付清一个月内付款8%，客户尾款付清后三个月后付款2%。合同签订当日，原告向被告支付了20000元项目保证金。双方在保证金收据上约定，该笔保证金在一年后项目不再合作予以归还。2016年3月8日，原告开始工程施工，并于2016年4月29日前结束施工。此后，舟山市德玛西亚网咖开业经营。2016年5月1日，原、被告签署工程变更单（增减项单）确认，应业主要求增加的公共楼梯油漆等工程的增项工程款数额为7400元。截止目前，被告共计向原告支付工程款191940元。
本院认为，装修装饰工程属于建设工程。建设工程不得发包给不具有相应建筑施工企业资质的单位，承包单位也不得将其承包的全部建筑工程转包给他人。本案中，被告东夏装饰公司从业主处承包舟山市德玛西亚网咖装饰装修工程后，将该工程转包给非建筑施工企业的原告范涛个人实际施工，该行为违反了法律法规的效力性强制性规定，因此，原、被告签订的《装饰工程施工合同》应属无效。双方对本案的争议主要在于工程款支付条件是否成就以及项目保证金是否应予退还。
一、关于工程款支付问题。原、被告双方对工程总价款为217400元（包括合同固定价款21万元和增项工程款7400元）以及被告已支付工程款191940元均无异议，但被告东夏装饰公司以原告未完成工程施工和存在延误工期的违约行为为由，拒绝支付剩余工程款25460元。根据被告提供的证据显示，案涉工程的业主代表高凯于2016年4月29日在施工纪要上注明，“舟山市六横镇德玛西亚网咖甲方意见如下：楼梯灰漆导致太暗加灯，主灯不满意，柱子与效果图不符，女卫生间没有”，并在“填写日期”为2016年4月28日的《竣工工程服务质量客户综合评定表》为被告“项目经理工作能力”等各个服务项目给出了“满意”等不同等次的服务评定。由此可见，由被告东夏装饰公司承包并由原告范涛实际施工的案涉装饰装修工程不迟于2016年4月29日已经业主方进行竣工验收。除“女卫生间没有”之外，业主方提出的其他验收意见均是对工程施工效果的意见。根据被告提供并经业主方签署的报价手册显示，卫生间洁具中的蹲便器和小便器各仅有一套，而被告确认原告已为网咖设置并装修了卫生间，故被告以业主方关于未专门设置女卫生间的验收意见为由，主张原告未完成施工缺乏事实依据。被告也未提供证据证明业主方另行委托第三方完成了本应由原告施工的内容，因此，被告提供的证据不足以证明其关于原告未完成施工的主张，其也未提供证据证明原告的施工不符合合同约定，而原告在结束施工后，案涉工程由业主方进行了竣工验收，其后也已实际投入使用，故可视为该工程已经竣工验收合格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款，故被告应向原告支付尚欠的工程款25460元。建设工程施工合同无效时，参照合同约定应支付的工程价款性质系合同无效后对承包人投入的劳动和建筑材料物化成果的折价补偿，其支付时间应参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，可视建设工程实际交付之日为应付款时间。上述司法解释第二条规定的“参照合同约定支付工程价款”主要指参照合同有关工程款计价方法和计价标准的约定计取工程价款，而不包括合同关于工程款支付时间、条件等约定。因装饰工程施工合同无效，合同关于分期付款和延误工期违约金的条款亦无效，故被告据此主张工程款的支付条件尚未成就以及不应支付剩余工程款，缺乏法律依据。且业主方在2016年4月29日已进行了工程竣工验收并签字，被告也未提供证据证明业主方未向其付清工程款以及存在因原告责任导致工期延误的违约情形，故被告的上述主张也缺乏事实依据。原、被告对工程实际交付的时间虽有争议，但被告确认业主方早在2016年5月份已使用案涉工程开业经营网咖，故被告应立即向原告支付尚欠的工程款25460元。利息系欠付工程款的孳息，被告应从应付工程款之日起向原告支付欠付工程款的利息。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，原告有权要求被告支付工程款25460元自2016年7月5日（被告最后一次支付工程款的次日）起至付清日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率即年利率4.35%计算的利息。
二、关于项目保证金问题。根据原、被告陈述及双方约定，被告东夏装饰公司向原告范涛收取项目保证金2万元的目的在于保证合同履行，且该保证金不是仅针对案涉工程，还包括其后被告发包给原告的江西浩克网吧、蓝天网咖、巴库网络等双方合作的所有网吧装修工程。鉴于双方未具体约定上述保证金中分摊到案涉工程的金额或比例，且原、被告对于双方间其他工程项目的合同履行情况目前尚存纠纷，故本院在本案中对项目保证金问题不予处理，并对原告该项诉请不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百七十二条第三款，《中华人民共和国建筑法》第二十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、第二条、第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、限被告杭州东夏装饰工程有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告范涛工程款25460元，并支付该款自2016年7月5日起至付清日止按照年利率4.35%计算的利息；
二、驳回原告范涛的其他诉讼请求。
如果被告杭州东夏装饰工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费937元，减半收取468.50元，由原告范涛负担206元，被告杭州东夏装饰工程有限公司负担262.50元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省舟山市中级人民法院。
审 判 员 李向锋
二〇一七年十二月十二无
代书记员 励晓慧
【附相关法律条文】
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
《中华人民共和国建筑法》
第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
?PAGE?