杭州市萧山区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）杭萧商初字第3828号
原告（反诉被告）吴青瑞。
委托代理人唐均，杭州市商海法律服务所法律工作者。
委托代理人李坤。
被告（反诉原告）华强建设集团有限公司。
法定代表人王尚军。
委托代理人童斌、楼一萍，浙江六和律师事务所律师。
原告（反诉被告）吴青瑞为与被告（反诉原告）华强建设集团有限公司（以下简称华强公司）买卖合同纠纷一案，于2012年9月28日向本院起诉，本院于同日受理后，依法适用简易程序，于2012年11月19日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本案于2013年3月25日转为普通程序，于2013年4月18日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人唐均、李坤、被告的委托代理人童斌到庭参加了庭审。本案现已审理终结。
原告诉称：吴青瑞系杭州萧山杰涛石材经营部（以下简称杰涛石材）业主。2011年底及2012年3月8日，杰涛石材与华强建设集团有限公司装饰分公司（以下简称华强公司装饰分公司）签订《单一材料采购合同》两份，约定：萧山某某工地所用石材由杰涛石材提供，具体数量以送到工地不破损验收签字的送货单为准等内容。合同签订后，杰涛石材共向华强公司装饰分公司提供石材（包括磨边加工费）共计价值1476046元。华强公司仅于2012年4月通过银行转帐的方式支付货款10万元，尚欠1391046万元至今未付。原告多次催讨无果，现起诉要求：被告支付石材及磨边费用1322647.2元及搬运费13500元，共计1336147.2元；被告承担鉴定费10000元；被告支付1336147.2元款项自起诉日起至判决确定的履行日止的逾期付款利息损失（利率按年利率6.31%计算）。
被告辩称，华强公司对华强公司装饰分公司与杰涛石材签订的买卖合同不予认可。华强公司装饰分公司的负责人吴永龙私刻了装饰分公司的合同专用章和工程部印章冒用装饰分公司的名义私自与杰涛石材签订的合同，系吴永龙的个人行为，对华强公司不具有约束力，且华强公司也没有收到过本案所涉的货物。根据合同约定是由杰涛石材负责送货上门的，故对原告主张的搬运费不应予以支持。
反诉原告诉称，根据吴青瑞提供的《补充协议》中约定：“在2012年3月20日前全部供货到施工现场。延迟一天自愿按每天人民币1万元的赔偿”。另根据吴青瑞提供的送货明细表和送货单，吴青瑞直到2012年5月18日才送货完毕，自2012年3月21日起至5月18日共计延迟交货59天。现反诉请求：反诉被告支付迟延交货赔偿金59万元。
反诉被告辩称，吴青瑞最迟供货时间为2012年5月8日，而非2012年5月19日。由于华强公司装饰分公司未在合同约定的合理期限内向吴青瑞提供具体石材的尺寸，才是导致延迟供货的原因。华强公司装饰分公司未按合同约定的期限支付货款，违约在先。即使法院认定吴青瑞存在违约行为，每天1万元的违约赔偿金过高，要求予以调整。
原告（反诉被告）为证明其主张，提供了如下证据：1.杰涛石材与华强公司装饰分公司分别于2011年12月底、2012年3月8日签订的《单一材料采购合同》及补充协议各1份，欲证明原、被告之间的买卖合同关系，及双方约定的合同权利、义务；
2.供货单99份、搬运费单据及原告自制的送货明细表各1份，欲证明杰涛石材依据合同向被告提供石材的类别、具体数量、平方面积、搬运费金额，其中供货石材价值1477546元，搬运费15000元；
3.华强公司装饰分公司工商登记基本情况1份，欲证明华强公司装饰分公司无法人资格，其民事法律后果由华强公司承担及享有；
4.价格咨询评估报告书1份，欲证明原告提供的在合同中未约定价格的大理石单价及磨边的单价；
5.鉴定费发票1份，欲证明原告已支付鉴定费用1万元。
6.证人倪某的证人证言，欲证明原告主张的搬运费是指装饰施工现场的搬运费，而不是运输费，该费用当时华强公司装饰分公司表示同意支付及原告延迟供货是由于被告的原因所致。
7.通知1份，欲证明证人倪某系华强公司装饰分公司的员工，负责装饰工程的采购工作。
经质证，被告（反诉原告）对证据1有异议，认为华强公司及华强公司装饰分公司从未与杰涛石材签订过《单一材料采购合同》和补充协议，系吴永龙个人行为；对证据2，送货明细表与送货单中的部分货物并非是一一对应的，部分大理石的单价双方并没有约定单价，且搬运费应该予以扣除；对证据3、4、5均无异议；对证据6、7不予认可。
本院认为，证据1中的只有杰涛石材盖章的《成品石材价格（补充协议）》因系杰涛石材单方确认，未经得被告方认可，故本院不予认定；证据2中的送货明细表系原告单方制作，且被告不予认可，故本院不予认定；证据1、2中的其他证据及证据3-5真实、合法、与本案具有关联性，故予以认定；证据6、7与其他证据相印证部分予以认定。
被告（反诉原告）未提供证据。
本案争议的焦点为：一、吴青瑞与华强公司之间是否存在买卖合同关系？吴青瑞提供的合同及送货单上均加盖有华强公司装饰分公司的合同专用章或工程部的公章，且吴青瑞提供的石材也是送到华强公司装饰分公司萧山某某工地。华强公司一方面否认双方之间的买卖合同关系，一方面又以买卖合同为基础法律关系提起反诉，要求吴青瑞依据合同约定的条款来承担逾期交货的违约责任，其行为显然是自相矛盾的。本院认为，吴青瑞与华强公司装饰分公司之间的买卖合同依法成立，华强公司装饰分公司系华强公司的下属分公司，故应由华强公司来承担本案所涉买卖合同的权利、义务；
二、吴青瑞向华强公司提供石材的货款金额？本院认定的一份成品石材价格（补充协议）中载明了部分石材的单价，其他未约定单价的石材的价格，吴青瑞在诉讼中已申请通过评估的方式确定其单价，故本院将结合该两份证据来确定吴青瑞提供石材的单价。对上述两份证据中均未涉及的654、664板的单价，双方在庭审中经协商一致为50元／平方米，本院予以认定。石材的磨边费、踢脚费也应按评估报告中约定的单价计算。吴青瑞主张其为华强公司垫付了石材在施工场地内的搬运费13500元，未提供有效证据予以证明，故对该搬运费不予认定。故本院认定，华强公司应支付吴青瑞的价款金额为1399573.49元（含磨边费、踢脚费16388.76元）；
三、吴青瑞是否存在延期交付石材的违约行为根据吴青瑞提供的送货单，吴青瑞的送货时间为2011年12月13日至2012年5月18日。吴青瑞提出双方只对法国流星、松香玉石、绿星、大厅地坪水刀拼花、黑金花线条踢脚线、中国黑、电梯门套金世纪线条等石材的供货时间作出了约定为2012年3月20日，而上述石材的最后供货时间为2012年5月9日，并非2012年5月18日。本院对吴青瑞该答辩意见予以采纳，认定吴青瑞提供的石材中法国流星、松香玉石、绿星、大厅地坪水刀拼花、黑金花线条踢脚线、中国黑、电梯门套金世纪线条石材存在延期交货的违约行为，延期时间为2012年3月21日至2012年5月9日。
四、吴青瑞是否应承担延期交货的违约责任？吴青瑞认为，华强公司未在合同约定的合理期限内提供具体石材的尺寸，才导致其延迟供货的答辩意见，未提供相应的证据证明，且吴青瑞已追究了华强公司延期付款的违约责任，故吴青瑞应向华强公司承担延期交货的违约责任。吴青瑞延期交货的石材价值与双方总的交易额相比所占比例较小，故对吴青瑞提出的按每天1万元计算违约金，明显过高应予以调整的答辩意见予以采纳。本院结合华强公司逾期付款承担的违约责任计算方式，可按《单一材料采购合同》第七条的规定，如若未按时发货，华强公司有权在结款时推迟一个支付周期，并收取工程总货款5%的违约金的计算方式来计算违约金。
经审理，本院查明的案件事实如下：吴青瑞系杰涛石材业主。华强公司装饰分公司系华强公司的下属分公司。2011年年底、2012年3月8日，华强公司装饰分公司（甲方）与杰涛石材（乙方）签订《单一材料采购合同》各一份，约定：甲方在乙方处定点采购成品石材，数量以甲方实际订购量为准；乙方应根据甲方的订货要求，严格按照合同规定的供货期限保质保量完成并按照甲方指定的地点送到施工现场（不再产生任何费用）；订货的类型：萧山某某工地所有石材，所需石材大板均是设计师确认并认可，所需石材均是工地安装的成品石材，并以送到工地不破损验收签字的送货单为准；订货的单价及数量：按双方协定价为准，协定价作为本采购合同的附件，不在本协定价内的品种或线条双方协商确定（前提是必须低于市场价）并以合同附件形式附入本协议；付款约定：以货到工地并经工地负责人签收的送货单为准，货款按工程进度、到场总量的50%支付，工程完工并试营业付到该工程总用石材总量的80%，余款20%于工地竣工3个月付清；交货的时间和地点：严格按照甲方的施工进度提前供货，本协议双方签字既视同认可我方施工进度要求，如若未按时发货，甲方有权在结款时推迟一个支付周期，并收取工程总货款的5%的违约金等内容。双方签订《成品石材价格（补充协议）》一份，约定：法国流星530元／平方；松香玉石740元／平方；绿星430元／平方；大厅地坪水刀拼花2850元／平方；黑金花线条踢脚线340元／米；中国黑1**元／平方；电梯门套金世纪线条360元／米；以上价格为货到工地价，不含安装和发票。在2012年3月20日前全部供货到施工现场，延迟一天自愿按每天1万元的赔偿等内容。合同订立后，杰涛石材从2011年12月13日至2012年5月18日期间向华强公司装饰分公司萧山某某工地提供了石材。其中，法国流星、松香玉石、绿星、大厅地坪水刀拼花、黑金花线条踢脚线、中国黑、电梯门套金世纪线条石材杰涛石材存在延期交货的违约行为，延期时间为2012年3月21日至2012年5月9日。吴青瑞自认，华强公司装饰分公司于2012年4月支付其石材款10万元。
诉讼中，本院根据吴青瑞的的申请，委托杭州萧审资产评估有限公司对部分大理石市场价格及加工费进行评估，该评估机构出具了价格咨询评估报告书一份，确认：皇家木纹520元／平方米；浅咖网（纹）350元／平方米；黑金花330元／平方米；热带雨林325元／平方米；金世纪（米黄）530元／平方米；金叶米黄420元／平方米；617广场花岗岩80元／平方米；水景浅啡线条（大理石）180元／米；雨篷地拼（绿星）650元／平方米；热带雨林水洗面加工费、大理石和花岗岩的切割加工费、运输费（萧山区九鼎石材市场运输到萧山区瓜沥镇工农村193号）：无；大理石加厚磨边、水磨（即为双面磨）的加工费15元／米；大理石磨单面加工费（普通）7元／米；大理石磨单面加工费（踢脚）13元／米。该评估报告确认，杭州市萧山区石材市场的成品价格均已包含了大理石和花岗岩的切割加工费、运输费，故该部分无需单独计算。根据该评估报告，杰涛石材提供给华强公司装饰分公司萧山某某工地的石材共计价值1399573.49元（含磨边费、踢脚费16388.76元）。吴青瑞已支付鉴定费10000元。
本院认为，杰涛石材与华强公司装饰分公司之间的买卖合同关系依法成立并有效。华强公司装饰分公司未按期支付货款应承担相应的民事责任。杰涛石材未按约定的期限交付约定品种的石材，也应承担相应的违约责任，但双方约定的违约金计算标准过高，本院依法予以调整。吴青瑞作为杰涛石材的经营者，其对杰涛石材的对外经营活动承担民事责任。华强公司装饰分公司系华强公司的下属分公司，故吴青瑞要求华强公司来承担华强公司装饰分公司的对外债权债务理由正当。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：
一、被告华强建设集团有限公司在本判决生效后十日内支付原告吴青瑞支付石材款1299573.49元（含磨边费、踢脚费16388.76元）；
二、被告华强建设集团有限公司在本判决生效后十日内支付原告吴青瑞1299573.49元从2012年9月28日起至本判决确定的履行日止的利息损失（按银行同期贷款基准利率标准计算）；
三、被告华强建设集团有限公司在本判决生效后十日内支付原告吴青瑞鉴定费10000元；
三、反诉被告吴青瑞在判决生效后十日内支付反诉原告华强建设集团有限公司延期交货违约金69978.57元；
四、驳回原告吴青瑞的其余本诉诉讼请求；
五、驳回反诉原告华强建设集团有限公司的其余诉讼请求。
本诉案件受理费16915元，由原告吴青瑞负担329元，被告杭州华强建设工程有限公司负担16586元。反诉案件受理费4850元，由反诉原告杭州华强建设工程有限公司负担4075元，反诉被告吴青瑞负担775元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费21765元（开户银行：工商银行湖滨分理处，帐号：1202024409008802968，户名：浙江省杭州市中级人民法院）。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。
审 判 员 张可乐
人民陪审员 汤林美
人民陪审员 冯农星
二〇一三年九月九日
书 记 员 富建萍