河南省安阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫05民终2204号
上诉人（原审被告）河南玉清医药集团有限公司。
负责人段兴瑞，主要股东。
委托代理人靳文革，河南兴邺律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）安阳市冰轮机电工程有限公司。
法定代表人常青，经理。
委托代理人曹守帅、王振，河南兴亚律师事务所律师。
上诉人河南玉清医药集团有限公司（以下简称玉清医药公司）与被上诉人安阳市冰轮机电工程有限公司（以下简称冰轮机电公司）建设工程施工合同纠纷一案，河南省安阳市北关区人民法院于2016年4月20日作出（2014）北民初字第1430号民事判决，玉清医药公司不服判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。
原审法院经审理查明，2012年被告玉清医药公司对其物流仓库中央空调设备安装工程进行招标。2012年5月29日，原告缴纳5万元的招标保证金，后原告中标。原、被告于2012年6月8日签订了河南玉清医药集团有限公司中央空调系统工程承包合同书，合同约定原告承包被告仓库项目水冷螺杆式冷水机组中央空调系统的设备供应及安装工程施工。合同总造价（含税）人民币155万元；第四条第四项约定，原告每延迟完工一天，原告向被告支付1000元违约金，被告每延迟支付工程款一天，被告向原告支付1000元违约金。第六条第一款约定，复合风管到现场后3日内付工程款的10％（招标保证金同时返还）；第二款第五项约定，工程经原告、被告、监理方三方验收合格，余工程总价8％为质量保证金。保修期内，无重大质量问题，质保期满一年被告向原告付质保金工程总造价的5％，剩余部分质保期满后付清，如出现重大质量问题，被告不再支付质保金。第七条质保期部分约定，质保期为工程验收合格后两年。合同签订后，原告按照合同约定为被告安装空调设备。2013年6月15日，中央空调设备安装完毕，进行调试。2013年6月20日，原告在调试设备时因被告处配电过小，主机无法调试。2014年3月20日，因试机未达到合同约定温度要求，原、被告签订玉清集团中央空调改造补充协议，协议约定对中央空调进行整改，由原告负责加装一台每小时处理175立方水的冷却塔，该整改工程所产生的一切费用，被告负担23万元，不足部分由原告承担。改造完工试车合格后，其余条款按原合同执行。2014年5月8日，安装改造完毕，试车合格。被告于2014年5月30日将改造费23万元付清。2014年7月4日，原告向被告出具中央空调增补材料、人工费用清单，要求被告增补主机房吊柜末端等费用差价291778.8元，2014年7月20日，被告副总经理袁贵金签字同意增补35236元。被告支付原告工程款138万元，剩余工程款及5万元招标保证金仍未支付。
上述事实，由原告冰轮机电公司提供的中央空调系统工程承包合同书、工作联系函、玉清集团中央空调改造补充协议、付款申请函、增补材料及费用清单、工程款收据、保证金收据，以及当事人的陈述等证据，予以证实。
原审法院认为，原告冰轮机电公司与被告玉清医药公司签订的中央空调系统工程承包合同以及中央空调改造补充协议，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，予以保护。原、被告双方应按合同约定全面履行义务。原告完成招标后按照合同约定改造被告物流仓库中央空调，被告应按合同约定在质保期满一年内支付原告工程款的97％，即1503500元。2014年5月8日，验收合格，被告仅支付原告工程款1380000元，故被告仍应向原告支付工程款123500元。合同约定复合风管到现场后3日内招标保证金返还，现在复合风管已到现场，中央空调已安装完毕，故原告要求被告返还招标保证金50000元的诉讼请求，予以支持。中央空调改造后，被告同意增补35236元，经原告催要，被告未增补，故原告要求被告支付增补款35236元的诉讼请求，予以支持。被告未按照合同约定支付工程款，构成违约，故其应向原告支付违约金。原告要求被告支付延期违约金300000元，该违约金的数额明显高于被告给原告造成损失123500元的30％，应当根据实际情况减少，故被告应支付原告违约金37050元。因原、被告双方仅对中央空调系统工程约定有违约金，故其要求改造工程的违约金的诉讼请求，不予支持。中央空调系统工程承包合同约定，质保期满后被告付清全部工程款，质保期满的日期为2016年5月7日，故原告要求被告支付剩余工程款46500元的诉讼请求，不予支持。改造补充协议约定，该整改工程所产生的一切费用，被告负担23万元，不足部分由原告承担。原告要求被告支付增补主机房吊柜末端等费用差价291778.8元，被告仅对35236元签字确认，剩余的256542.8元原告称被告口头同意补足差额，但其未提供证据，故原告要求被告支付剩余的256542.8元的诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告河南玉清医药集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安阳市冰轮机电工程有限公司工程款158736元；二、被告河南玉清医药集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安阳市冰轮机电工程有限公司违约金37050元；三、被告河南玉清医药集团有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告安阳市冰轮机电工程有限公司招标保证金50000元；四、驳回原告安阳市冰轮机电工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11800元，保全费4520元，合计16320元，由原告玉清医药集团有限公司负担9530元，由被告河南玉清医药集团有限公司负担6790元。
玉清医药公司上诉称，因冰轮机电公司擅自修改中央空调施工方案，导致上诉人仓库的中央空调制冷效果达不到最初的设计要求，该中央空调至今没有进行竣工验收，违约方是冰轮机电公司，玉清医药公司不应向其支付违约金。一审诉讼期间因玉清医药公司内部事务未及时参加一审诉讼，请求二审查明事实，撤销原审判决的第二项，改判驳回被上诉人要求赔偿违约金的诉讼请求（不服金额37050元），诉讼费由被上诉人承担。
冰轮机电公司答辩称，玉清医药公司没有按双方签订的合同和协议履行给付工程款义务，其行为构成违约，应当承担违约责任，一审判决认定事实清楚，判决正确，请求二审驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致。
本院认为，玉清医药公司对其2012年6月8日与冰轮机电公司签订的《中央空调系统工程承包合同书》和2014年5月12日签订的《中央空调改造补充协议》不持异议，双方有义务按照合同和协议的约定履行相应合同义务。冰轮机电公司于2014年5月12日向玉清医药公司出具付款申请函，玉清医药公司副总经理袁贵金在该付款申请函上签字确认双方签订的医药仓库中央空调改造补充协议于2014年5月8日安装改造完毕，试车合格，同意给付改造余款13万元。在2014年7月20日其再次签字同意增补冰轮机电公司材料费35236元。但玉清医药公司在2014年5月8日该中央空调经验收合格后未按约足额给付冰轮机电公司工程款，其行为构成违约，原审判决玉清医药公司向冰轮机电公司支付违约金，符合法律规定。玉清医药公司上诉称是因冰轮机电公司擅自修改中央空调施工方案，是冰轮机电公司违约，且该中央空调至今未经竣工验收，玉清医药公司不应承担违约责任，因玉清医药公司没有提供相应证据，也与其公司副总经理袁贵金签字确认的事实不符，故其上诉称不应给付冰轮机电公司违约金的理由、证据不足，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费726元，由上诉人河南玉清医药集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 付文华
审 判 员 彭立辉
代理审判员 朱志伟
二〇一六年七月十一日
书 记 员 宋 涛