安徽省安庆市大观区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）观民二初字第00157号
原告：安庆市升力模型有限公司，住所地安徽省安庆市大观区菱北西路续建还建房工程二层8室。
法定代表人：陈胜利。
被告：安徽汇翰实业有限公司，住所地芜湖机械工业园开发区阳光大道（芜湖精英国际大酒店有限公司内。
法定代表人：宦素强，该公司总经理。
委托代理人：陈洁娟，该公司员工。
原告安庆市升力模型有限公司诉被告安徽汇翰实业有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告安庆市升力模型有限公司的法定代表人陈胜利、被告安徽汇翰实业有限公司的委托代理人陈洁娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安庆市升力模型有限公司诉称：2013年5月22日，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《模型制作合同书》一份，约定由原告为被告开发销售的商品房制作房屋模型。合同第一条约定，模型盘面尺寸2.4米5.36米，平面户型模型数量为2个，甲方提供方案，乙方按图施工，施工工期为30日。第二条约定，沙盘2800元／㎡，户型1500／个，合计合同价款为27200元。第三条还约定：“验收时，如发现问题，应书面提出返工或修补意见，并由乙方在规定期限内完工。”合同签订后，原告积极履行合同，在合同约定的期限内，完成了沙盘90%的工程量和整个户型的工程量。由于被告拒绝前来验收，也不支付前期合同款项，现被告明确表示毁约，造成原告巨大经济损失。后经原告与被告多次协商未果。
《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”原告认为，被告无故毁约，擅自取消与原告的模型制作合同，没有事实根据。同时，因被告的毁约，导致原告制作好的模型花费租金存放，被告理应赔偿原告的全部经济损失。由此可见，被告的行为已违反了合同法的规定和双方的约定，构成违约。据此，原告有权要求被告继续履行合同。如被告拒不履行合同，应当赔偿原告的全部合同损失。故诉至法院，请求依法判令：1、被告继续履行合同，如被告不愿继续履行合同，判令被告赔偿原告损失27200元；2、被告支付模型存放租金10000元；3、由被告承担本案诉讼费。
被告安徽汇翰实业有限公司辩称：1、由于情况发生变化继续履行原合同已不可能，被告希望能在变更合同相关内容后继续履行。因为本公司最初的设计规划在实施过程中出现了新的情况，按照政府要求需要重新规划，所以原合同无法继续履行，如果履行就是浪费。被告希望原告本着真诚善良和被告进一步协商合同履行的具体办法。2、如果不再继续履行合同，被告也不应当给予原告全额赔偿，更不应承担模型存放租金。理由是：被告在模型尚未开始制作前以多种方式通知了原告，要求暂停制作。原告在明知情况发生变化，合同应当变更情况下，仍然制作，所造成的损失应由原告自行承担。原告向法庭提交的履约催促函及函中的表述，业已说明原告已经以其行为表示其同意变更（见履约履促函用函中的表述）的情况下，原告后继续制作，其损失应由原告自行承担。即便如原告所说，其在制作前期接到通知，其也不应当在没有和被告进行任何协商的情况下就将模型制作完成90%，这其中大部分损失（扩大的损失）应由其自行承担。即使按照合同第三条第（1）项规定，原告应当在被告对模型作出定稿及验收后才能继续往后继续制作。原告在没有通知被告定稿和验收的情况下继续制作所造成的损失，被告不应当承担责任。如果不是原告不顾客观情况，恣意继续制作本不应制作的模型，也就不会发生模型存放租金的事，这部分损失被告不应当承担。
经审理查明：2013年5月22日，安庆市升力模型有限公司与安徽汇翰实业有限公司签订一份《模型制作合同书》，合同约定：安徽汇翰实业有限公司委托安庆市升力模型有限公司制作精英国际商业广场模型，模型单价合计27200元，优惠价实付27000元，付款结算方式：1、合同签订生效后，安徽汇翰实业有限公司应先向安庆市升力模型有限公司支付总工程款的10%，即人民币2700元整；2、模型送至安徽汇翰实业有限公司售房部时安装结束，安徽汇翰实业有限公司验收合格后支付总工程款至95%，即人民币22950元；3、质量保证金为总工程款得5%，即人民币1350元，质保期满后支付。双方在合作过程中出现的任何问题应共同协商解决，任何一方不得中途擅自终止解除合同，如安徽汇翰实业有限公司中途解除合同，需按照安庆市升力模型有限公司施工程度，赔偿安庆市升力模型有限公司所有经济损失。若安徽汇翰实业有限公司以销售部未装修结束，或以其他理由在合同规定日期不能提供场地给安庆市升力模型有限公司安装沙盘模型，需要将模型暂时存放在安庆市升力模型有限公司车间，并且存放时间超过5天的，每天按50元收取存放租金。合同签订后，安庆市升力模型有限公司按照合同约定制作模型，在此过程中，因安徽汇翰实业有限公司模型设计重新规划，安庆市升力模型有限公司根据安徽汇翰实业有限公司要求停止制作。因安徽汇翰实业有限公司未能按约定支付模型价款，故安庆市升力模型有限公司诉至法院，要求判如所请。审理中，安庆市升力模型有限公司申请对精英国际商业广场模型工程量进行评估，本院依法委托安庆中恒房地产土地评估咨询有限公司对模型的工程量进行评估，评估结论为：估价对象在估价时点（2016年1月21日）的工程量为总量的75.64%。安庆市升力模型有限公司因评估支付评估费2800元。
以上事实，有原告提供的原被告营业执照、组织机构代码证、《模型制作合同书》、《评估报告书》、评估费发票及当事人陈述等在卷佐证，予以确认。
本院认为，安庆市升力模型有限公司与安徽汇翰实业有限公司签订的《模型制作合同书》系双方真实意思表示，应认定合法有效，双方均应按合同约定履行自己义务。安庆市升力模型有限公司按合同约定制作模型，在制作过程中，因安徽汇翰实业有限公司模型设计重新规划，致使合同已无法继续履行，故安徽汇翰实业有限公司应当赔偿安庆市升力模型有限公司由此造成的损失；经评估，安庆市升力模型有限公司完成的工程量为总量的75.64%，合同约定的工程优惠价为27000元，故安徽汇翰实业有限公司应当赔偿安庆市升力模型有限公司损失20422.80元（27000元75.64%）。安庆市升力模型有限公司主张安徽汇翰实业有限公司支付模型存放租金10000元，因合同约定是在沙盘模型制作完毕后，安徽汇翰实业有限公司不能提供场所安装沙盘模型，需将模型暂存放在安庆市升力模型有限公司车间的，则安徽汇翰实业有限公司需支付存放租金，该案中沙盘模型并未制作完毕，且安庆市升力模型有限公司亦未提供证据证实该行为造成其其他经济损失，故对安庆市升力模型有限公司该项诉求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告安徽汇翰实业有限公司在本判决生效后十日内赔偿原告安庆市升力模型有限公司损失20422.80元；
二、驳回原告安庆市升力模型有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十五条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费730元，评估费2800元，合计3530，由被告安徽汇翰实业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。
审 判 长 马利平
代理审判员 周 鑫
人民陪审员 江生根
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 胡 泉
附本案所适用相关法律条文：
一、《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
第二百五十八条定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决，判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。