徐州市铜山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0312民初6845号
原告：徐州华峰测控技术有限公司，住所地在江苏省徐州市铜山区大彭镇工业园。
法定代表人胡洪彬，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杜庆珠，江苏淮海正大律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李杰，江苏淮海正大律师事务所律师。
被告：潍坊铭镐机械有限公司，住所地在山东省临朐县傅家李召村北路西侧。
法定代表人白星召，该公司经理。
委托诉讼代理人：许瑞臣，山东德宇律师事务所律师。
被告:白星召，男，1975年8月19日出生，汉族，住山东省临朐县。
委托诉讼代理人：许瑞臣，山东德宇律师事务所律师。
原告徐州华峰测控技术有限公司诉被告潍坊铭镐机械有限公司、白星召买卖合同纠纷一案，本院于2016年8月5日立案受理，依法由审判员刘娟适用简易程序于2016年9月12日公开开庭进行了审理。原告徐州华峰测控技术有限公司的委托诉讼代理人杜庆珠、被告潍坊铭镐机械有限公司、白星召的委托诉讼代理人许瑞臣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告徐州华峰测控技术有限公司诉称：2016年3月9日，原告与被告潍坊铭镐机械有限公司签订《工矿产品购销合同》，约定原告从潍坊铭镐机械有限公司处采购四齿辊破碎机、滚筒筛等设备，合同总价款300000元，交货时间为预付款（合同价的30%）到后两个半月内到货，双方还就付款方式、违约责任等条款进行约定。合同签订后，原告于2016年3月18日向被告潍坊铭镐机械有限公司支付100000元，于2016年5月9日支付50000元，远远超出合同约定的30%预付款，潍坊铭镐机械有限公司应于2016年6月2日前到货。但潍坊铭镐机械有限公司未按合同约定期限加工生产、交付设备，虽经原告多次催促联系，潍坊铭镐机械有限公司以资金紧张、外购件无资金不能及时提货等种种理由推脱。2016年6月25日，原告到潍坊铭镐机械有限公司查看情况，发现其完成的工作量尚未达到合同约定工作量的10%，车间无人操作，外购设备无一到位，生产车间无任何加工设备。潍坊铭镐机械有限公司严重拖延供货的根本违约行为致使原告不能及时向第三方交货，为避免损失扩大，原告于2016年6月28日向潍坊铭镐机械有限公司发出解除合同通知书，被告于2016年7月4日签收并回复承认其仍未完成设备的生产。因双方合同已解除，潍坊铭镐机械有限公司应退还货款并承担违约责任。另，潍坊铭镐机械有限公司是白星召设立的一人有限公司，根据公司法的规定，白星召在不能证明潍坊铭镐机械有限公司的财产独立于白星召的情况下，应对潍坊铭镐机械有限公司的债务承担连带责任。故诉至法院，请求依法判令：1、被告潍坊铭镐机械有限公司向原告返还预付货款150000元并支付违约金48000元（以300000元为基数，自2016年6月2日起按每日0.5%计算至2016年7月4日止），合计198000元；2、被告白星召对上述债务向原告承担连带清偿责任；3、本案诉讼费用由二被告承担。
被告潍坊铭镐机械有限公司辩称：原被告双方存在买卖合同关系，但2016年4月8日，原告来函要求将涉案滚筒筛的型号由SH1524变更为SH1220，但当时滚筒大轴、支撑杆、圈套等均已下料，被告需要大约20天到一个月的时间重新制作，故延期供货是原告造成的。
白星召辩称：虽然潍坊铭镐机械有限公司是自然人独资的，但是生产经营很正常，被告白星召不应对公司的债务承担连带清偿责任。
原告为证明其主张，向本院提交下列证据：
1、工矿产品购销合同一份、原告工作人员刘则田与被告白星召邮箱往来邮件的打印件，拟证明：原告与被告潍坊铭镐机械有限公司之间存在买卖合同关系，合同约定收到预付款后两个半月内到货，并约定了逾期交货的违约责任。该合同是被告盖章扫描后通过邮箱发送给原告，原告盖章后再寄给被告，故涉案合同中被告的印章为黑白印章；
2、收款收据两张，拟证明：原告于2016年3月18日、2016年6月10日分别向被告潍坊铭镐机械有限公司付款10万元、5万元，付款数额远远超过合同约定的预付款即9万元，之所以多付是因为在被告潍坊铭镐机械有限公司以其资金紧张需要外购加工件为由让原告尽量多付款，以缓解其资金压力。按照合同约定，被告潍坊铭镐机械有限公司应当于2016年6月2日前交货；
3、原告工作人员刘则田（手机号码189××××8575）与被告白星召（手机号码136××××1888）通话记录一份及2016年6月25日原告工作人员刘则田至被告潍坊铭镐机械有限公司加工厂现场拍摄照片六张，拟证明：原告工作人员刘则田自2016年5月9日、10日、11日、25日、30日以及6月1日、2日、6日、16日、22日、25日、27日主动与被告白星召联系，催促被告潍坊铭镐机械有限公司供货，并于2016年6月25日到被告潍坊铭镐机械有限公司加工厂实际查看生产情况，发现被告已生产的部分不足合同约定的10%，车间无操作人员，无加工设备、外购加工件无一到位，被告潍坊铭镐机械有限公司根本不具备履约能力；
4、解除合同通知书、特快专递单、关于终止合同的回复函两份、关于终止合同的回复函的回复函一份，拟证明：因被告潍坊铭镐机械有限公司严重拖延供货期限造成原告无法向第三方及时供货，原告于2016年6月29日通过特快专递向被告潍坊铭镐机械有限公司邮寄解除合同通知，被告收到了该通知，且承认因外协加工件及外购件的生产周期慢，以及资金紧张，不能及时提回外协加工件，导致交货期限推迟。
5、工业品买卖合同一份及催货函一份，拟证明：2016年2月17日，原告与案外人内蒙古兰太实业股份有限公司签订工业品买卖合同一份，原告采购被告潍坊铭镐机械有限公司的设备也是为了向案外人交付设备。原告与案外人的交货期限届满日是收到预付款后90天到货，按照付款时间，原告的交货届满日是2016年5月26日。2016年7月4日，案外人向原告发出催货函，要求原告于2016年7月10日前供货，进一步证明因被告潍坊铭镐机械有限公司的违约行为，造成原告向案外人供货迟延，为避免损失扩大，及时解除了涉案购销合同；
6、被告潍坊铭镐机械有限公司的工商登记信息一份，拟证明：被告潍坊铭镐机械有限公司是被告白星召设立的一人有限公司，根据公司法的规定，一人公司的股东不能证明公司财产独立于股东的财产，应当对公司债务承担连带责任。同时也证明白星召的手机号码为136××××1888。
被告潍坊铭镐机械有限公司、白星召经质证认为证据一中被告潍坊铭镐机械有限公司的印章为复印件，涉案购销合同的真实性由法庭综合认定。对证据二的真实性无异议。对证据三中通话记录的真实性没有异议，但对证明的目的有异议，他们只是往来交涉设备的修改增加付款等事宜。对照片的真实性有异议，照片没有拍摄时间，且不能仅凭照片就判断涉案设备的生产进程。对证据四中的解除合同通知书与快递单的真实性需要庭后核实，对两个回复函的真实性没有异议，但被告没有收到原告给被告的回复函的回复函。对证据五中买卖合同的真实性无异议，但催货函为复印件，不予认可。对证据六的真实性无异议。
本院认为，根据原告提交的上述证据能够认定其与潍坊铭镐机械有限公司之间存在买卖合同关系，本院对证据一的真实性予以确认。被告对证据二、证据三中的通话记录、证据四中的两份回复函、证据五中的买卖合同、证据六的真实性均无异议，本院对其真实性予以确认。被告给原告的回复函中载明“由于外协加工件及外购件的生产周期慢以及前段时间我公司资金紧张，导致交货期推迟，贵公司也于2016年6月25日安排刘经理跟于经理到我公司查看设备生产情况……”，该内容能够证明原告证据三中提交的六张现场照片的真实性，且原告陈述其中一张照片中穿白衬衣的人为白星召，庭审中被告代理人陈述对该人是否为白星召需要回去核实，但一直没有给法庭明确回复。对于原告发出的解除合同通知书，从被告的回复函可以证明被告已收到该解除通知书，故对证据四中解除合同通知书、特快专递单的真实性予以确认。对于证据四中的回复函的回复函，系原告单方制作，且并未提交向被告邮寄该函的证据，故对该份证据本院不予确认。证据五中的催货函系传真件，能够与该证据中的买卖合同相互印证，本院对其真实性予以确认。
被告为证明其主张，向本院提交下列证据：
邮件截图打印件一张，关于涉案滚筒筛型号变更的说明一份，工业品买卖合同五份（系潍坊铭镐机械有限公司与案外人签订，合同签订时间为2016年4月中旬），拟证明：2016年4月8日，原告向被告白星召的QQ邮箱发送邮件，要求变更滚筒筛型号，是原告的原因造成合同的延期。
原告经质证对邮件截图打印件的真实不持异议，该证据与原告提交的邮件打印件中白星召的邮箱号是一致的。但滚筒筛并不是合同的主要设备，合同总价款是30万元，滚筒筛是4.8万元，原告向被告发出型号的变更仅仅是滚筒筛的长度比原来变短，被告不能证明该变更对其生产造成的延误，原告提供的证据三照片中圆筒形的设备就是滚筒筛，6月25日去现场的时候，该滚筒筛早就已经生产完毕，该滚筒筛仅仅是其中一个辅助设备，主要设备破碎机在合同解除前尚未进行生产。情况说明是被告单方面制作的，对其真实性不予认可。对五份工业品买卖合同真实性无法确认，是涉及第三方的合同，与本案无关联，不能体现与本案设备的关系。另外，这五份合同时间是2016年4月15日和4月13日，而原告早在2016年3月18日就已经预付10万预付款，说明被告迟至2016年4月中旬才与第三方签订采购合同，被告主观上存在拖延故意，这五份合同金额合计约15万余元，原告已经向被告支付15万，足够被告支付外协采购件的费用。综上，未按时供货的责任在于被告而不是原告。
本院认为，原告对邮件截图打印件的真实性不持异议，本院对其真实性予以确认。情况说明系被告单方制作，在无其他证据予以佐证的情况下，对其证明力不予确认。五份买卖合同均为复印件，本院对其真实性暂不予确认。
经审理查明：2016年2月17日，徐州华峰测控技术有限公司（供方）与内蒙古兰太实业股份有限公司（需方）在乌斯太镇签订工业品买卖合同，合同约定徐州华峰测控技术有限公司向内蒙古兰太实业股份有限公司供应输煤系统一套，金额为1026800元，收到预付款后90天内到货，汽运到达需方指定地点（内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇施工现场），并约定逾期交货须承担合同价款每天0.5%的违约金（最多不超过合同价款10%）。此外，该合同还就质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式等事项进行了详尽约定。
2016年3月8日，徐州华峰测控技术有限公司（买方）与潍坊铭镐机械有限公司（卖方）签订内蒙古兰太实业股份有限公司精致盐技改项目新建热电机组输煤系统徐州华峰测控技术有限公司外购设备设备采购技术协议，双方就设备规范、设备使用条件、技术要求、供货范围、技术范围等事项进行了详尽约定。2016年3月9日，徐州华峰测控技术有限公司（买方）与潍坊铭镐机械有限公司（卖方）签订工矿产品购销合同一份，合同第一条约定了产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等事项，其中四齿辊破碎机一台价值为20万元，滚筒筛一台价值为4.8万元，盘式自卸除铁器两台价值为3万元，往复式给煤机两台价值为2.2万元，合计30万元（含17%增值税），交货时间为预付款到后两个半月内到货。第六条“交（提）货方式、地点”部分约定：受到预付款后两个半月内到货，汽运到达指定地点（内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇施工现场）。第十条“结算方式及期限”部分约定：预付30%货款生产，发货前付款30%，此时卖方开具货物总额的60%的增值税发票（17%），货到安装、调试结束设备正常运行后（需方签署安调合格单）付30%，此时卖方应开具货物全额的40%的增值税发票（17%），余款10%作为质保金，质保期限为设备正常运行12个月或货到18个月（以先到为准），卖方应能接受买方以银行承兑的方式付款，余款在生产运行1年或货到18个月无质量问题时全部付清，设备重量不够，按平均单价扣款，需方因此拒绝验收的，造成的损失由卖方承担。第十一条“违约责任”部分约定：卖方所交货物与合同及技术协议不符、提供的图纸与设备不符的，卖方需承担合同价款的10%的违约金，逾期交（提）货需承担合同价款每天0.5%违约金（最多不超过合同价款的10%），违约金的支付不影响守约方向违约方提出损失赔偿的要求及权利，买方到付款期限（超过30日）不能及时付款的，应按同期银行利率给予卖方赔偿，因此给卖方造成的损失由买方承担，由此造成的延期发货责任由买方承担。该合同还对质量标准、包装标准、检验标准、安装与调试等事项进行了详细约定。被告潍坊铭镐机械有限公司将上述技术协议与购销合同盖章后通过邮件的方式将扫描件发送给原告，原告将技术协议与购销合同下载后再行盖章，原告工作人员刘则田在技术协议与购销合同中签字。
徐州华峰测控技术有限公司于2016年3月18日向潍坊铭镐机械有限公司支付设备预付款10万元，于2016年6月10日向潍坊铭镐机械有限公司支付设备款5万元。2016年4月8日，徐州华峰测控技术有限公司向被告白星召的邮箱发送涉案滚筒筛更改的信息，内容为“白总，您好。内蒙兰太项目用滚筒筛型号为1524，经与设计院沟通型号改为1220，按照附件中图纸生产。其余设备按照原技术协议不变……”。
2016年6月25日，原告工作人员刘则田到潍坊铭镐机械有限公司处查看涉案设备生产情况。2016年6月29日，徐州华峰测控技术有限公司通过EMS向潍坊铭镐机械有限公司寄送解除合同通知书一份，内容为“2016年3月9日，我公司与贵公司签订《工矿产品购销合同》，采购贵公司设备价款总金额为叁拾万元整，现因贵公司严重违约，至今未按约生产供应设备致使该合同无法履行，现通知贵公司解除此《工矿产品购销合同》，请贵公司接到通知之日起七日内返还我公司已支付给贵公司的预付款壹拾伍万元及利息、支付每延期一天按合同总价款0.5%计算的违约金，并赔偿给我公司造成的全部经济损失。解除原因：1、合同于2016年3月9日签订，30%的预付款（预付款应为九万，我公司实际支付壹拾万元整），我公司于2016年3月18日支付10万元，按照合同约定，贵公司应于2016年6月2日前到货。我公司付款后，我公司采购人员无数次与贵公司负责人联系发货事宜，贵公司负责人白星召总是以各种理由搪塞、推脱，并以贵公司资金紧张、外购件不能及时提货为由，让我公司帮忙再先行支付五万元后给予生产，我公司考虑合作关系又将该款快递给贵公司，但贵公司仍以各种理由推脱，毫无履约的意思，至今未按约定加工制作合同所需设备，致使到货时间严重延期；2、2016年6月25日，我公司派人到贵公司查看设备，得知贵公司设备制作的工作量尚未达到合同约定工作量的10%，车间无人操作、外购设备无一到位，生产车间无任何加工设备，产品质量无法保证，贵公司已无继续履行合同的能力。3、我公司采购人员反复催促尽快安排完成合同设备的生产，但贵公司竟提出合同约定以外的无理要求，在供货已严重延期的情况下，仍提出让我公司支付到合同总额的90%后贵公司15日内再生产、发货等等无理要求，这是合同没有约定的，也是我公司无法接受的。4、因贵公司的供货严重迟延的违约行为，已造成了我公司对第三方的违约，所造成的一切违约责任，均由贵公司承担”。
2016年7月4日，潍坊铭镐机械有限公司向徐州华峰测控技术有限公司发出关于终止合同的回复函两份，其中一份内容为“我公司跟贵公司于2016年3月9日签订输煤设备合同，合同约定交货时间为预付款到帐后两个半月技术协议是签订三个月，我公司于2016年3月18日拿到预付款，我公司签订完合同后，及时安排下料、联系签订外协加工件，后来贵公司又提出要更改合同中约定的滚筒筛型号由SH1524改为SH1224，我公司当时已经把滚筒筛的大轴、支撑杆、套圈都已下料、加工，因为考虑到跟贵公司的再次合作，我公司并未提出赔偿。由于外协加工件及外购件的生产周期慢以及前段时间我公司资金紧张，导致交货期推迟，贵公司也于2016年6月25日派刘经理跟于经理到我公司查看设备生产情况，因外协加工件和外购件未到，我公司提议陪贵公司人员去外协加工件厂家看加工情况，贵公司也未同意。我公司与贵公司刘经理协商，可不可以先付给我公司一部分货款，我公司先把加工件提到我公司，并承诺于2016年7月12日准时把设备制作完成，及时交货。贵公司到我公司人员回去后，我公司经理又跟贵公司电话联系未果，我公司为了不再为供货延期，我公司自己筹措资金去厂家把加工间提回及时生产，但贵公司一直为付款方式不予我公司答复，现贵公司又提出要终止合同，并提出要我公司赔偿贵公司的损失，货截至目前为止，我公司已投入资金25万多元，我公司对于贵公司做出终止合同的行为感到很失望，我公司郑重声明，对于贵公司单方提出的终止合同，我公司不予承认。我公司曾与贵公司于2013年3月4日签订过输煤设备供货合同，对于贵公司拖欠我公司货款，未按合同执行，以及以后贵公司将你公司一辆价值四万元的面包车作价六万五千元抵给我公司，我公司一直未予追究”。另一份内容为“尊敬的公司领导您好，首先感谢贵公司对我公司的信任，选用我公司所生产的四齿辊破碎机、滚筒筛等设备。给贵公司带来的不便在此深表歉意。前段时间由于我公司财务状况导致设备外购加工件无法提货，从而致使设备无法正常按合同约定时间发货，给贵公司造成了不必要的麻烦，现我公司经多方筹措资金，将设备外购加工件提回，正组织生产技术人员开始加班加点生产，争取尽快将设备制作完毕，及时通知贵公司准备发货。贵公司的生产的设备质量一流，为了加强我公司与贵公司的长期友好合作，我公司现将三台称重给煤机交由贵公司制作。给贵公司带来的不便再次表示歉意，敬请谅解”。
2016年7月4日，内蒙古兰太实业股份有限公司向徐州华峰测控技术有限公司发出催货函，内容为“我公司与贵公司2016年2月17日签订购买输煤系统的工业品买卖合同一份……2016年2月23日我公司据合同条款付30%预付款，双方签订的交货期为收到预付款后90天内到货，即2016年5月26日前到货，但贵公司以各种原因为由至今未按时全部交货，已严重影响了我公司新建热电机组项目正常安装进度。为了不影响双方长期友好合作关系我公司要求贵公司2016年7月10日前将输煤系统全部物资送达至我公司施工现场，否则我公司依双方签订的买卖合同违约条款执行，贵公司需承担逾期交货违约金和相关损失赔偿”。
另查明：潍坊铭镐机械有限公司系自然人独资的有限责任公司，法定代表人为被告白星召，亦即唯一的股东。
本院认为，一、徐州华峰测控技术有限公司与潍坊铭镐机械有限公司签订的工矿产品购销合同系双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履责。徐州华峰测控技术有限公司于2016年3月18日将预付款支付给潍坊铭镐机械有限公司，且比预付款多支付1万元，潍坊铭镐机械有限公司应按约在收到预付款后两个半月内即2016年6月2日前将涉案货物运送至指定地点。潍坊铭镐机械有限公司抗辩称受徐州华峰测控技术有限公司指示将涉案滚筒筛的型号进行了变更，延期发货的原因在于原告。对此，本院认为，首先，根据双方签订的购销合同可以看出，原告共向潍坊铭镐机械有限公司购买6台设备，滚筒筛仅系其中一台，原告并未变更其余设备的型号，但潍坊铭镐机械有限公司就未变更型号的设备亦未在合同约定期限内供货，且潍坊铭镐机械有限公司提交的其与案外人签订的买卖合同的时间均为2016年4月中旬，距原告支付预付款时间将近一个月。其次，原告要求变更涉案滚筒筛的时间为2016年4月8日，且原告于2016年6月10日再次向被告潍坊铭镐机械有限公司支付设备款5万元，潍坊铭镐机械有限公司至2016年7月4日仍未完成涉案设备的生产，构成违约。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”，第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”，第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。在合同约定的供货期内及超过供货期一个月之久的时间内，潍坊铭镐机械有限公司均未按约交货，致使原告无法向案外人内蒙古兰太实业股份有限公司交货，故原告向潍坊铭镐机械有限公司发出解除合同通知书，潍坊铭镐机械有限公司已收到该通知书。根据上述规定，双方之间的合同在该解除通知书到达潍坊铭镐机械有限公司时已经解除，作为违约方，被告潍坊铭镐机械有限公司应将原告已支付的设备款15万元返还给原告，并按照合同约定支付违约金。关于违约金的数额，合同约定逾期交（提）货需承担合同价款每天0.5%违约金（最多不超过合同价款的10%），涉案合同总价款为30万元，故，违约金最多为3万元，原告主张的48000元违约金，部分予以支持。
二、关于被告白星召的责任承担问题。《中华人民共和国公司法》第六十四条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”，被告潍坊铭镐机械有限公司系自然人白星召独资的一人有限责任公司，被告白星召并未提交证据证明公司财产独立于其个人财产，应当对潍坊铭镐机械有限公司的债务承担连带责任。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告潍坊铭镐机械有限公司于本判决生效后十日内返还原告徐州华峰测控技术有限公司预付款150000元并支付违约金30000元；
二、被告白星召对被告潍坊铭镐机械有限公司的上述债务承担连带清偿责任；
三、驳回原告徐州华峰测控技术有限公司的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4260元，减半收取为2130元，由原告徐州华峰测控技术有限公司负担130元，由被告潍坊铭镐机械有限公司、白星召共同负担2000元（被告负担部分由被告随上述款项一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交案件受理费。
审判员 刘娟
二〇一六年十一月八日
书记员 许蕴