江西省吉安市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）赣08民终1627号
上诉人（原审被告、反诉原告）：江西富盈置业有限公司，住所地江西省遂川县泉江镇工农兵大道38号，统一社会信用代码91360827674904174。
法定代表人：厉建庆，该公司总经理。
委托诉讼代理人：梁远明，江西映山红律师事务所律师。
委托诉讼代理人：廖友，江西映山红律师事务所律师。
上诉人（原审原告、反诉被告）：彭雯娣，女，1975年11月5日出生，汉族，住江西省遂川县。
上诉人江西富盈置业有限公司（以下简称富盈公司）因与上诉人彭雯娣房屋买卖合同纠纷案，不服江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初313号民事判决，向本院提出上诉。本院于2017年10月9日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
上诉人富盈公司上诉请求：1.撤销原判，驳回彭雯娣一审诉请，依法改判彭雯娣承担逾期支付购房款违约金66096元；2.一审、二审诉讼费由彭雯娣承担。事实与理由：1.2016年6月富盈公司意识到供水、供电工程会延迟完工，在通知交房时已将业主们所需的施工用电和施工用水安装到每一层，同时明确告知业主们可免费使用。小区入户水表、电表已经全部安装完毕，装修施工时所有的供水、供电及消防工程都已经通过验收，故供水主管移交时间和供电竣工时间不应当作为本案交付的定案依据。发出交房通知书后，确实有部分业主质疑房屋是否达到安全使用的标准，且上访到县信访局、县政府。在县政府的要求下，富盈公司委托第三方鉴定，鉴定结论是房屋质量不存在问题，已达到使用目的。2016年7月22日通知业主可收房后，便有一部分业主免费使用已开通的水电进行装修。另一部分业主（包括本案彭雯娣在内）以房屋质量存在问题为由拒绝收房，是恶意的逾期接房。根据合同第八条和合同补充协议9.2条的约定，供水、供电工程延误工期是可以延期交付的。一审法院认定富盈公司逾期交房属认定事实错误。2.一审法院适用法律错误。本案的交付标准毫无疑问是工程验收合格，而涉案房屋于2016年6月30日经验收合格，双方就交房时水电设施等基础设施、公共配套设施作了明确约定，即“如果在规定日期内未达到交付使用时的水电设施条件，双方同意按采取补救措施达到交付标准方式处理”。因此，不管是双方约定的交付条件还是约定的水电设施使用未达条件所产生的责任的约定均不能适用富盈公司的水电验收滞后而承担主合同的违约责任。
针对富盈公司的上诉，彭雯娣答辩称：1.首批接房的业主均为开发商亲戚、朋友。彭雯娣等其他业主未接房是因为开发商所售商品房消防未验收、未进行电梯安全验收、没有通水通电、未通过综合验收，房屋质量存在一定问题；2.房屋验收程序是国家法律所明确规定的，另外在《商品房销售管理办法》规定“房地产开发企业应当在商品房交付使用前按项目委托具有房产测绘资格的单位实施测绘，测绘结果报房地产行政主管部门审核后用于房屋权属登记”富盈公司于2016年8月10才委托江西恒信建筑工程司法鉴定对龙泉1号进行测量，8月15日才出具鉴定结果；3.房屋质量问题是真实存在的，电梯存在严重安全隐患，众多业主要求富盈公司进行整改，但富盈公司却无动于衷，业主最终只能通过合法的诉讼途径维护自己的合法权益，而非“恶意诉讼”；4.遂川县供电公司于2016年11月3日出具的答复中提到“受送电工程送电时间：2016年9月28日”，遂川县水利供水有限公司在2016年11月1日的证明中，可以证明2016年7月25日水利工程才全部完工，并验收达到设计要求；5.关于逾期支付购房款问题，富盈公司提交了销售顾问与王小兵的录音证据，销售顾问对其他业主说的内容不能等同于彭雯娣所说的内容，再者彭雯娣不是那个销售顾问接待的。另外合同补充协议第19条内容是出卖人雇佣的工作人员的口头或其他任何形式的承诺、声明、告示，未经出卖人书面确认，均不视为本《合同》有效组成部分，故未经书面确认不能认定销售顾问对业主的口头内容不能作为合同内容依据。富盈公司声称在2014年10月12日即知道自己的权利被侵害，而富盈公司直到2017年3月才主张权利，早已超过诉讼时效。综上，富盈公司违背事实，请求法院驳回其上诉请求。
上诉人彭雯娣上诉请求：1.改判富盈公司于判决生效之日起十日内支付彭雯娣逾期交房违约金20582.33元（即逾期交房时间计算至案涉商品房取得《竣工验收表》且依法通知彭雯娣接房之日止）；2.判令富盈公司支付逾期办证违约金2433元；3.请求确认《商品房买卖合同》第五条、第七条、第十三条、第十七条第3、4款无效，确认《商品房买卖合同》附件《合同补充协议》中第3.3条、第4条、第6条、第9条、第10条、第11条、第19条无效；4.本案一、二审诉讼费由富盈公司承担。事实和理由：1.一审法院认定的逾期交房天数有误，因富盈公司没有通知收房，并且案涉商品房内未通水、不能通地线、网络线、电话线、门铃线，所以逾期交房天数应计算至实际收房日；2.一审法院关于逾期办证的责任认定有误，富盈公司应该承担逾期办证违约金，根据遂川县房管局于2017年1月7日出具的答复可知，富盈公司直到2017年1月7日都还未办好初始登记等事项，关于富盈公司何时办理好初始登记等材料的问题，应当由富盈公司承担举证责任；3.一审法院对排除彭雯娣权利、减免对富盈公司的责任和义务的合同条款效力认定有误。富盈公司提供的《商品房买卖合同》附件《合同补充协议》系格式合同，其中存在大量“免除富盈公司责任，加重彭雯娣责任，排除彭雯娣主要权利”的条款。依据《合同法》第40条等规定，应认定为无效条款。
针对彭雯娣的上诉，富盈公司答辩称：1.合同对交付条件约定的非常明确，即竣工验收即可交房；2.合同约定因水电工程迟延完工，导致延期交房可以免责；3.涉案房屋在交房前已通水通电，且按合同第十四条的约定，即使没有通水通电，富盈公司只要采取了补救措施就不会产生逾期交房的责任。
彭雯娣向一审法院起诉请求：1.判令富盈公司支付彭雯娣逾期交房违约金直至商品房取得《竣工验收备案表》且依法通知彭雯娣接收商品房之日止，计算至至2017年2月22日为34602元；2.要求富盈公司支付逾期办理房屋产权登记违约金2433元;3.要求富盈公司赔偿因层高未达约定高度的赔偿金14597元;4、请求确认《商品房买卖合同》第五条、第七条、第十三条、第十七条第3、4款，《商品房买卖合同》附件《合同补充协议》第3.3条、第4条、第6条、第9条、第10条、第11条、第19条无效。
富盈公司向一审法院反诉请求：依照合同约定判令彭雯娣承担违约金66096元；本诉及反诉诉讼费由彭雯娣负担。
一审法院认定事实：2014年9月27日，彭雯娣与富盈公司签订一份《商品房买卖合同》（备案合同编号为20140900345）及《合同补充协议》一份。《商品房买卖合同》第三条、第四条约定，彭雯娣购买富盈公司开发的“龙泉1号”C栋304号房屋，建筑面积为132.75平方米，套内面积为109.225平方米，分摊面积23.52平方米，层高3米，单价为3665.39元/平方米，总价为486580元；第六条约定，彭雯娣在签订本合同当日支付首付购房款的30%即146580元，剩余购房款340000元由彭雯娣办理按揭贷款，彭雯娣应于本合同签订当日提交银行所需的完整相关资料，并按富盈公司通知的时间与地点15日内办理完毕银行按揭手续，有关贷款申请手续费由彭雯娣自行负担；第七条约定，彭雯娣如未按合同规定的时间付款逾期在30日内，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，彭雯娣按日向富盈公司支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过30日后，富盈公司有权解除合同，彭雯娣按累计应付款的10%向富盈公司支付违约金。彭雯娣愿意继续履行合同的，经富盈公司同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限第二天起至实际全额支付应付款之日止，彭雯娣按日向富盈公司支付逾期应付款万分之八的违约金；第八条约定，富盈公司在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付彭雯娣使用。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，富盈公司可据实予以延期，1、遭遇不可抗力，且富盈公司在发生之日起30日内告知彭雯娣的。2、国家或当地政府政策法规的变化调整或政府的管制及规划的变更等政府行为影响，富盈公司或施工单位已经向有关部门提出竣工验收申请，但出于规划、设计、消防、之间以及其它相关部门无法及时组织验收而非富盈公司原因导致的延期交付，工程施工中出现冰雪灾害、长时间的雨水、地质灾害、供电长时间受限而足以影响工程工期的（以政府相关部门出具的证明为准）；第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，富盈公司如未按本合同规定的期限将该商品房交付彭雯娣使用，逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，富盈公司按日向彭雯娣支付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行，逾期超过90日后，彭雯娣有权解除合同。彭雯娣解除合同的，富盈公司应当自彭雯娣解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按彭雯娣累计已付款的1%向彭雯娣支付违约金。彭雯娣要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，富盈公司按日向彭雯娣支付已交房款万分之三的违约金；第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，富盈公司应当书面通知彭雯娣办理交付手续。双方进行验收交接时，富盈公司应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，富盈公司还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。富盈公司不出示证明文件或出示证明文件不齐全，彭雯娣有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由富盈公司承担。由于彭雯娣原因，未能交付的，自富盈公司以电话或挂号信的方式通知彭雯娣进行验收交接，彭雯娣接到通知后15日内到富盈公司处办理交接手续，彭雯娣逾期不办理则视为商品房已按期交付彭雯娣验收使用，超过保修期的房屋质量问题由彭雯娣承担维修房屋的责任和费用并由此产生的一切责任；第十四条约定，富盈公司承诺与该商品房正常使用直接关联的基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件，交付使用时水电设施完工；第十五条约定，富盈公司应当在商品房交付使用后90日内将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由富盈公司提供的资料报产权登记机关备案。如因富盈公司的责任，彭雯娣不能在规定的期限内得到房地产权证书的，双方同意按以下意见处理。1、彭雯娣退房，富盈公司在彭雯娣提出退房要求之日起30日内将彭雯娣已付的购房款退还给彭雯娣。2、彭雯娣不退房，富盈公司按已付房款的0.5%向彭雯娣支付违约金。《合同补充协议》第九条约定，对于合同第八条的补充约定，本项目该商品房经单位工程验收合格，即可交付给彭雯娣使用。
合同签订后，彭雯娣于2014年9月27日向富盈公司首付了146580元，于2015年6月12日通过住房公积金按揭贷款340000元付清了所有购房款。
2016年6月28日，富盈公司开发的“龙泉1号”商住小区的基础工程、主体工程、屋面工程和装修装饰工程经验收合格。遂川县公安消防大队于2016年8月31日出具遂公消验字[2016]第06号《建设工程消防验收意见书》，证明富盈公司开发的“龙泉1号”建设工程消防工程验收合格。遂川县水利供水有限公司于2016年11月1日出具《证明》，证明“龙泉1号”小区的供水工程于2016年7月25日完工，7月28日交付使用。遂川县供电有限责任公司于2016年11月3日出具《关于龙泉一号业主询问函的答复》，证明“龙泉1号”小区的供电工程第一次竣工报验时间为2016年8月26日，竣工验收结果通知时间为2016年9月1日，没有超时;第二次竣工报验时间为2016年9月22日，竣工结果通知时间为2016年9月26日，没有超时;受电工程送电时间为2016年9月28日，没有超时。
富盈公司于2016年7月22日向彭雯娣发出了《龙泉1号交房通知书》。彭雯娣认为富盈公司开发建设的房屋不符合交房条件，拒绝收房。2016年8月8日，遂川县房地产管理局向富盈公司发出遂房字[2016]33号《告知书》，告知富盈公司根据《商品房销售管理办法》第三十四条的规定，商品房在交付使用前按项目委托具有房地产测绘资格的单位实施测绘，报房地产行政主管部门审核后用于房屋产权登记，由于“龙泉1号”项目尚未完成该项目的房产实测成果报告，责令富盈公司暂停商品房的交付。2016年8月12日，富盈公司完成了对“龙泉1号”项目的测绘。2016年8月19日，遂川县城乡建设局向富盈公司发出了遂建字[2016]68号《整改通知书》，责令富盈公司抓紧房屋测绘，及时提交规划、消防、防雷、电梯检测等专项验收申请，尽早通过各项专项验收和综合验收;对消防方面，尽快联系设计单位，提出整改方案，积极整改到位;对绿地方面，严格按照规划审批要求，保质保量整改到位，在2016年8月30日前拆除绿地围栏;对质量方面，加强项目组织管理，委托专人收集房屋验收过程中发现的质量问题，督促施工单位积极整改到位;对电梯安全问题，尽快组织单位验收，提交电梯安全检验合格证，报县市场和质量监督管理局备案。2016年8月12日，富盈公司向“龙泉1号”各业主发出《告广大业主通知书》，通知各业主，对于此前发通知书所述的“若逾期未前来办理收楼手续的，视为已收楼，该房屋的物业管理费等费用从2016年8月1日起计算”无效;对于愿意目前收房先行装修的，本公司可即时交房;对于坚持要在小区综合验收后交房的，本公司同意业主在小区综合验收后收房。2016年11月17日，富盈公司开发的“龙泉1号”小区通过综合验收。2017年3月9日，彭雯娣接受了所购房屋。本案在审理过程中，彭雯娣撤回了要求富盈公司支付因层高未达到约定标准赔偿金的诉讼请求，法院依法予以准许。
一审法院认为：彭雯娣、富盈公司2014年9月27日签订的《商品房买卖合同》（备案合同编号20140900345）以及《合同补充协议》的主要条款不违反法律规定，合法有效。《商品房买卖合同》第五条是关于面积确认及面积差异的处理。该条选择最终以房地产管理局登记发证部门实测面积多退少补进行结算。根据《商品房销售管理办法》第二十条第一款的规定，双方可以自行约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式，而该合同第五条约定以实测面积进行结算并无违法和不当，具有法律效力。《商品房买卖合同》第七条和第十三条是关于彭雯娣逾期付款的违约责任和富盈公司对装饰、设备标准承诺的违约责任的约定，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，彭雯娣如认为所约定的违约金过高或过低可以申请予以适当减少或增加。彭雯娣如选择对违约金予以适当减少或增加，该条款所约定的违约金自然失去了效力。《商品房买卖合同》第十七条第3、4款是关于商品房所在楼宇和所在小区的命权归富盈公司所有的约定。富盈公司作为商品房的开发商，对开发的商品房楼宇和小区命名是出于便于区分和管理上的需要，应是其必尽义务，且该命名权不违法，也未损害彭雯娣的利益，该两款具有法律效力。《合同补充协议》第3.3条是关于彭雯娣违约不能履行合同需向富盈公司支付违约金的约定。对于该条是否有效的问题，其理由与前述有关违约金的理由是一致的。《合同补充协议》第4条是关于建筑物区分所有权的约定，该约定与《中华人民共和国物权法》第七十四条的规定相符，故该条约定具有法律效力。《合同补充协议》第6条是关于富盈公司逾期办证违约金的约定。对于该条是否有效的问题，其理由与前述有关违约金的理由是一致的。《合同补充协议》第9条是对《商品房买卖合同》第八条的补充约定，是关于“本项目该商品房经单位工程验收合格，即可交付买受人使用”的约定。一项房地产开发项目有多个单位工程，而本条并未单指某个特定的单位工程，富盈公司理解为主体工程竣工验收合格即可交付使用，与彭雯娣意见分歧。这是一条有争议的条款，而不是一条无效的条款。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十五条第一款“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思”的规定，法院确定该条的真实意思为富盈公司开发的商品房具备安全使用功能的所有单位工程验收合格后才可交付使用。《合同补充协议》第10条是关于彭雯娣接房的具体内容以及接收之前的风险承担的约定。根据《中华人民共和国合同法》第一百四十二条“标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外”的规定，彭雯娣、富盈公司有关在富盈公司通知彭雯娣收房后，彭雯娣未收房，商品房出现的风险由彭雯娣承担的约定不违反法律规定，属于有效条款。《合同补充协议》第11条是关于“出卖人按《住宅质量保证书》约定的保修范围与期限承担该商品房的保修责任，但出卖人不承担该商品房交付后买受人遭受到的直接与间接损失（包括但不限于渗水、漏水或其他质量原因造成的财产损失等）。非保修范围或超过保修期限的，出卖人不承担任何责任。经业主二次装修所覆盖的原防水部位不属于保修范围”的约定，该格式条款免除了富盈公司对商品房出现质量问题的赔偿责任，属无效条款。《合同补充协议》第19条是关于“出卖人所发布的本项目的相关楼盘资料（包括但不限于楼书、广告、模型及其他宣传资料）和出卖人雇佣的工作人员的口头或其他任何形式的承诺、声明、告示，未经出卖人书面确认，均不视为本《合同》有效组成部分。该项目的实际情况以政府最终批准文件及双方签署的《商品房买卖合同》及其补充协议为准”的约定。富盈公司的商业广告是要约邀请，不是要约，富盈公司不受该商业广告的拘束。对于双方的房屋买卖关系应以双方签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》为依据来确定双方的权利义务关系。该条款属有效条款。
关于富盈公司是否逾期交房的问题。《商品房买卖合同》第八条约定，富盈公司应在2016年6月30日前将具备验收合格的商品房交付给彭雯娣。《合同补充协议》第9.1条约定，该商品房经单位工程验收合格即可交付彭雯娣使用，《商品房买卖合同》第十四条约定，富盈公司承诺在交付使用商品房时水电设施完工。一个房地产开发项目有多个单位工程，富盈公司理解为主体工程验收合格即为单位工程验收合格，而彭雯娣理解为综合验收合格。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”的规定，富盈公司所交付的商品房不单要满足主体工程验收合格，还必须满足安全使用功能的单位工程验收合格，且富盈公司在《商品房买卖合同》第十四条承诺在交付商品房时水电设施要完工，因此富盈公司所交付的商品房必须要达到安全使用的标准。2016年7月22日，富盈公司向彭雯娣发出了《龙泉1号交房通知书》通知彭雯娣接房，而此时富盈公司开发的商品房尚未通水通电和通过消防验收，尚不具备安全使用功能，不具备交房条件。富盈公司开发的商品房在2016年8月31日通过了消防验收，在2016年9月28日才通水通电，因此富盈公司交房时间应认定为2016年9月28日，富盈公司实际违约90日。
关于富盈公司是否存在合理延期交房的理由和期限问题。《商品房买卖合同》第八条第二款约定，如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，富盈公司可以据实予以延期，1、遭遇不可抗力，且富盈公司在发生之日起30日内告知彭雯娣的;2、国家或当地政府政策法规的变化调整或政府的管制及规划的变更等政府行为影响，富盈公司或施工单位已经向有关部门提出竣工验收申请，但由于规划、设计消防、质检以及其他相关部门无法及时组织验收而非富盈公司原因导致的延期交付，工程在施工中出现冰雪灾害、长时间的雨水、地质灾害、供电长时间受限而足以影响工程工期的（以政府相关部门出具的证明为准）。《合同补充协议》第9.2条约定，不可抗力包括六级以上地震、六级以上大风、24小时以内30mm以上的大雨暴雨、火灾、国家法律规定的疫病，其他不可抗力的原因包括战争、动乱、空中飞行物或非双方责任造成的损失，其他特殊原因包括执行政府的法律、规章等强制文件、市政配套（包含但不限于供水、供电等）的、批准、安装的延误。富盈公司没有举证证明其开发的商品房遭遇了约定的不可抗力和国家或当地政府政策法规的变化调整或政府的管制及规划的变更等政府行为影响，且彭雯娣也未接到相应的告知;富盈公司也没有举证证明其延期交房是由于规划、设计消防、质检以及其他相关部门无法及时组织验收而非富盈公司原因导致的，至于小区内的水电设施的安装也不属于市政配套设施，属于其自身开发商品房的工程建设，因此富盈公司延期交房不存在法定和约定的事实和理由。
关于彭雯娣是否逾期支付购房款的问题。《商品房买卖合同》第六条约定，彭雯娣在签订本合同当日支付首付购房款的30%即146580元，剩余购房款340000元由彭雯娣办理按揭贷款，彭雯娣应于本合同签订当日提交银行所需的完整相关资料，并按富盈公司通知的时间与地点15日内办理完毕银行按揭手续，有关贷款申请手续费由彭雯娣自行负担。彭雯娣在签订合同当日付清了首付款146580元，在2015年6月12日通过住房公积金按揭贷款付清了剩余的340000元购房款。彭雯娣在支付完首付款后，剩余的购房款的交付时间是由富盈公司安排，富盈公司以其置业顾问的证言来证明富盈公司在2014年11月2日就通知了彭雯娣履行按揭付款。由于富盈公司的置业顾问与富盈公司存在利益关系，其证言的可信度较弱，法院不予采信。因此无法确定彭雯娣剩余购房款的具体付款时间，且由于富盈公司为彭雯娣开具的购房款发票与按揭贷款的要求不符，也与彭雯娣延迟付款有关联性。由于富盈公司举证不充分，对于彭雯娣是否存在逾期付款的违约情形，法院无法确定，且该不利后果由富盈公司承担。
关于富盈公司是否逾期办理涉案商品房产权登记违约的问题。《商品房买卖合同》第十五条约定，富盈公司应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由富盈公司提供的资料报产权登记机关备案，如因富盈公司的责任，彭雯娣不能在规定期限内取得房地产权属证书的，富盈公司按已付房价款的0.5%向彭雯娣支付违约金。彭雯娣在2017年3月19日接房，富盈公司应在2017年6月17日前将办理权属登记的资料报产权登记机关备案。彭雯娣尚无证据证明其在规定时间内不能取得权属证书。富盈公司是否存在违约办证，法院尚不能认定。
综上，富盈公司应向彭雯娣支付逾期交房的违约金为13137.66元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条的规定，判决：一、被告江西富盈置业有限公司在本判决生效后10内给付原告彭雯娣违约金13137.66元。二、《合同补充协议》第11条无效。三、驳回原告彭雯娣其余诉讼请求。四、驳回富盈公司江西富盈置业有限公司的反诉请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费726元，由原告彭雯娣负担468元，被告江西富盈置业有限公司负担258元。反诉受理费727元，由被告江西富盈置业有限公司负担。
本院二审期间，双方当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：
1、彭雯娣对富盈公司提交的第一组证据《收楼确认书》的合法性、真实性、关联性均有异议，认为该证据未盖公章，日期是打上去的，而彭雯娣提供的确认书加盖公章且日期为手写；对证据二富盈置业《情况说明》、富盈置业部分业主的证人证言的合法性、真实性、关联性均有异议，认为500多户业主很多都是富盈公司的朋友和亲戚，且最后一页没有金额、单价，怀疑是伪造的；对证据三新版商品房买卖合同，认为新版的合同与之前签订的合同没有关联性；对证据四三性都有异议，2017年4月份都没有通水，经过几个月沟通后自己装的。本院认为，富盈公司所提交的证据，彭雯娣对于富盈公司部分业主已经收房及富盈公司对用水及用电采取了补救措施的事实没有提出异议，富盈公司围绕争议焦点所提交的证据客观真实，本院对该事实予以认定。
2、富盈公司对彭雯娣提供的证据一中的照片和部分电子文档资料的真实性、合法性均有异议，而且其提供的证据恰恰证明已经通了电，另外电梯漏水是楼上业主装修排水不当导致的；对证据二真实性无异议，但认为该证据与本案无关，2016年7月22日富盈公司以通知彭雯娣收房；对证据三真实性无异议，但认为该证据与本案也没有关联性，但是收房理由没有依据，如果有质量问题，开发商会提供保修。本院认为，彭雯娣提供的第一组证据并不能证明富盈公司对通水通电未采取补救措施，故对该组证据依法不予采信；富盈公司对彭雯娣提供的第二组证据的真实性不持异议，本院依法确认，但该证据只能证明彭雯娣收房时间为2017年3月19日，并不能证明富盈公司提供的收房确认书的内容不真实；富盈公司对彭雯娣提供的第三组证据的真实性不持异议，本院依法予以确认，但该组证据并不能单独证明富盈公司存在逾期交房的行为，富盈公司是否存在逾期交房的应结合本案其他证据综合认定，故对该证据依法不予采信。
经本院二审审理查明：富盈公司在交付使用时，水电设施未完工的情况下采取了补救措施，部分业主于2016年7月底至8月收房。另查明，彭雯娣于2017年3月19日接受了涉案房屋。
本院查明的其他事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为：关于双方当事人约定的商品房交付条件如何确定的问题。根据双方当事人签订的《商品房买卖合同》第八条约定，出卖人应当在2016年6月30日前依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备该商品房经【验收合格】条件，并符合本合同约定的商品房交付彭雯娣使用。该条将商品房的交付条件明确约定为“验收合格”。合同中没有明确约定通过验收的方式，富盈公司认为是通过竣工验收，彭雯娣认为通过是综合验收。《中华人民共和国合同法》第一百二十五条第一款规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”《建设工程质量管理条例》第十六条规定“建设工程经验收合格的，方可交付使用。”该条的“验收合格”明确为“竣工验收合格”。《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”，其中“验收合格”亦明确为“竣工验收合格”。2014年由住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的商品房买卖合同示范文本中对于房屋交付的条件，提供了五种可供选择方式，第一种是验收合格，第二种是综合验收合格，第三种是分期综合验收合格，第四种是取得商品住宅交付使用批准文件，第五种是双方当事人自行约定条件。本案双方当事人签订合同的时间是在示范文本出台之后，且根据富盈公司的举证，目前遂川县房管局拟定的新版商品房买卖合同也已按示范文本规范，其中“验收合格”指的就是“竣工验收合格”。因此，本院认为，双方当事人约定的“验收合格”交付条件应理解为“竣工验收合格”。
关于彭雯娣是否存在恶意逾期收房的行为的问题。富盈公司上诉认为彭雯娣的行为是恶意逾期收房。本院认为，双方当事人对商品房的交付标准存在争议，且用水、用电在通过交付时的确没有完工，只是富盈公司采取了补救措施而已。在这种情况下，彭雯娣按己方对商品房交付条件的理解，认为涉案商品房尚未达到交付条件而拒绝收房，不能说明彭雯娣的行为是恶意逾期收房，本院对富盈公司的该上诉意见不予采纳。
关于逾期办证违约金是否应当支持的问题。双方签订的《商品房买卖合同》约定，富盈公司应当在商品房交付使用后90日内将办理权属（包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证）登记需由富盈公司提供的资料报产权登记机关备案。富盈公司于2017年3月19日将涉案房屋交付给彭雯娣使用，富盈公司应在2017年6月17日前将办理权属登记的资料报产权登记机关备案。彭雯娣上诉主张富盈公司支付逾期办证违约金，但其未提供证据证明其在规定时间内不能取得权属证书，故对其该上诉请求本院依法不予支持。
关于彭雯娣关于涉案合同相关条款应认定无效的上诉请求能否得到支持的问题。根据《商品房销售管理办法》第二十条第一款的规定，双方可以自行约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式，故该合同第五条关于以实测面积最终确认涉案房屋面积的约定并无不当，具有法律效力；根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款的规定，彭雯娣如认为所约定的违约金过高或过低可以申请予以适当减少或增加，故《商品房买卖合同》第七条和第十三条及《合同补充协议》第3.3条和第6条关于违约责任的约定并未加重彭雯娣的责任和排除彭雯娣的主要权利；富盈公司作为商品房的开发商，对其开发的商品房楼宇和小区命名是出于便于区分和管理上的需要，应是其必尽义务，且该命名权不违法，亦未损害彭雯娣的利益，《商品房买卖合同》第十七条第3、4款具有法律效力；《合同补充协议》第4条关于建筑物区分所有权的约定，与《中华人民共和国物权法》第七十四条的规定相符，故该条约定具有法律效力；《合同补充协议》第9条是对《商品房买卖合同》第八条的补充约定，双方对该条约定的商品房交付条件的理解存在分歧，该条款属有争议条款，并非无效条款；根据《中华人民共和国合同法》第一百四十二条的规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外，故《合同补充协议》第10条关于涉案房屋接收之前的风险承担的约定不违反法律规定，属于有效条款；富盈公司的商业广告是要约邀请而非要约，富盈公司不受该商业广告的拘束，应以双方签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》为依据确定双方的权利义务关系，故《合同补充协议》第19条属有效条款。综上所述，彭雯娣关于涉案合同相关条款应认定无效的上诉理由不充分，本院依法不予采纳。
关于本案双方当事人是否存在违约行为，如果存在应当如何承担违约责任的问题。彭雯娣提出富盈公司的存在逾期交房行为，主要理由一是商品房的交付条件应是达到综合验收标准，二是涉案房屋在通知收房时水电设施未达到交付条件。本院认为，涉案商品房于2016年6月28日经验收合格，如前所述，依照合同的约定该房已符合交房条件。彭雯娣提出通知交房时水电设施未达到交付条件。依据涉案《商品房买卖合同》第十四条的约定，如果交付时水电设施未达到使用条件，双方当事人同意采取补救措施达到交付标准，而依据本院查明的情况，富盈公司已经按约采取了补救措施使水电设施达到使用条件。因此，富盈公司上诉称彭雯娣以商品房未达交付条件为由拒绝收房不当，本院予以支持。但当事人所订立的《商品买卖合同》第八条的约定，涉案商品房的交付时间应当在2016年6月30日前，而富盈公司直至2016年7月22日方才通知交房，逾期交房22天。富盈公司认为导致延期交房的理由是因供水、供电及市政府道路建设的原因，其逾期交房存在免责事由，但因供水、供电公司向双方当事人出具了内容相矛盾的证明材料，且未提供政府部门出具的证明，故对于富盈公司提出逾期交房存在免责事由的上诉意见本院不予采纳。同时，依照涉案合同第九条的约定，逾期不超过90日，自本合同第八规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款的万分之三的违约金，合同继续履行。因此，彭雯娣要求富盈公司赔偿逾期交房违约金的上诉意见，本院仅支持自2016年7月1日起至2016年7月22日止按已付房款日万分之三计算的违约金计3022.8元。富盈公司上诉称彭雯娣存在逾期支付购房款的违约行为，但其未提供确凿的证据证明其及时履行了通知业主办理银行按揭手续的义务，本院对该上诉意见不予采纳。
综上所述，富盈公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初313号民事判决第二、四项；
二、撤销江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初313号民事判决第三项；
三、变更江西省遂川县人民法院（2017）赣0827民初313号民事判决第一项为：上诉人江西富盈置业有限公司于判决生效之日起10日内支付上诉人彭雯娣逾期交房违约金3211.43元；
四、驳回上诉人彭雯娣的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费726元，由上诉人彭雯娣负担468元，上诉人江西富盈置业有限公司负担258元。二审案件受理费1632.44元，由上诉人江西富盈置业有限公司负担832.44元，上诉人彭雯娣负担800元。
本判决为终审判决。
审判长 肖永兰
审判员 胡 婧
审判员 李国红
二〇一七年十一月十七日
书记员 张志坚