甘肃省白银市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）甘04民终1195号
上诉人（原审被告）：白银市白银区新强胜石料厂，住所地白银市白银区王岘镇东台村***号。
负责人：张汉祥，该厂厂长。
委托诉讼代理人：曾会香，该厂副厂长。
委托诉讼代理人：张伟博，甘肃赤辉律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：甘肃广商环保科技有限公司，住所地白银市白银区王岘镇吊地沟91号。
法定代表人：曾贤龙，该公司总经理。
原审被告：白银区建峰汽车修理厂，住所地白银市白银区109国道（原永生冶炼厂院内）。
负责人：韩建伟，该厂厂长。
上诉人白银市白银区新强胜石料厂因与被上诉人甘肃广商环保科技有限公司、原审被告白银区建峰汽车修理厂承揽合同纠纷一案，不服甘肃省白银市白银区人民法院（2017）甘0402民初2146号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年11月9日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人白银市白银区新强胜石料厂委托诉讼代理人曾会香、张伟博，被上诉人甘肃广商环保科技有限公司法定代表人曾贤龙，原审被告白银区建峰汽车修理厂负责人韩建伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人白银市白银区新强胜石料厂上诉请求：依法撤销甘肃省白银市白银区人民法院（2017）甘0402民初2146号民事判决第一项，改判驳回被上诉人的原审诉讼请求。事实与理由：一、上诉人与被上诉人之间从未签订过承揽制作安装协议。上诉人与被上诉人是口头约定，没有书面承揽协议。系被上诉人伪造的，里面的内容不是上诉人真实意思表示。二、被上诉人未完成双方口头承揽合同约定的内容，不应当获得全部的承揽加工费用。2015年11月中旬，被上诉人进场开始施工，上诉人按照进度总计给被上诉人支付安装费7万元，但其未按协议约定完成全部的安装工作，皮带机只做了钢结构架子。由于被上诉人在长达3个多月的时间拖拖拉拉，导致工期严重拖延。经上诉人一再催促，被上诉人告知上诉人无法在2016年4月15日上诉人要投产前安装完毕，其后被上诉人擅自退出安装工地。上诉人无奈之下，另行找人花费8万元对被上诉人未完成安装的皮带机的皮带、破碎机、反击破、振动筛的进行安装。据此，被上诉人违反口头约定，没有完全施工完毕，一审判决在认定被上诉人只制作了皮带机钢结构架子，未安装皮带的前提下，仍然让上诉人承担全部的安装费，明显存在矛盾。三、本案为加工承揽合同，但一审法院判决上诉人支付被上诉人的工作人员的工资，适用法律错误。四、被上诉人违反口头约定，拖延工期，严重延误我厂设备安装进度，额外增加上诉人安装费用及造成上诉人无法及时生产的损失。
被上诉人甘肃广商环保科技有限公司辩称，我公司于2015年9月15日开始进入上诉人工地施工。平均5名工人一直施工到2016年5月1日，因工程量变更，原来谈的是一条生产线，后来变更为两条生产线，原定的13台皮带运送机增加到21台，再加上尽量采用现有的旧钢材拼对焊接，每台皮带机焊接量直接增加了一倍多，导致5个月的施工期间仅人工费就支付了14余万元。皮带本身约定由皮带销售公司负责安装和质量保证，上诉人与被上诉人之间没有约定承揽安装皮带，其他主要设备和皮带机都制作安装完毕的。
原审被告白银区建峰汽车修理厂辩称，车修完不给修理费，在我修理厂停放了一年半，要求支付修理费、停车费及利息等。
甘肃广商环保科技有限公司向一审法院起讼请求：1.请求判令被告新强胜石料厂支付新建生产线所欠人工工资8万元；2.请求判令二被告退还新建生产线时停放在工地上的8吨吊车一辆；3.请求判令被告新强胜石料厂退还电焊机3台，各种电缆200米多等，安装设备和工具价值2万元；4.由二被告承担本案的诉讼费。事实和理由，2015年9月9日，原告承揽了被告新强胜石料厂的一条新生产线的安装工程。原告从2015年9月15日开始进入新强胜石料厂张汉祥的工地，平均5名工人一直施工到2016年5月1日，因为工程量变更增加了一倍多，导致原告在长达7个月的施工期间共计支付工人工资14万多元。被告新强胜石料厂至今不结算发生的人工费用，也不退还原告在工地上使用的8吨吊车等安装设备。属于原告的一台8吨吊车现在在建峰修理厂，建峰修理厂以还在修理为借口拒绝退还。
一审法院认定事实：2015年9月9日，白银广商节能环保技术有限公司（以下简称广商节能公司）与被告新强胜石料厂签订承揽制作安装协议，协议约定，广商节能公司就新强胜石料厂一套石料破碎生产线进行制作安装。具体协议如下：一、广商节能公司负责一条新生产线的皮带机及主要设备的安装，安装费用只包括人工费用、电焊条费用及氧气和乙炔费用，承包费用为120000元；不包括吊车费用、设备费用、材料费用、试生产费用。主要安装设备为：一台破碎机、两台反击破、两台振动筛、13台皮带机（皮带机包括钢结构架子制作），如有变更方案，结算时另行增加费用，广商节能公司在施工现场的施工工具新强胜石料厂有保管责任。二、付款方式为：开工一个月内支付定金20000元，安装完工支付30000元，余款投产三个月内支付清楚。合同签订后，广商节能公司于2015年10月底开始施工，期间安装了一台破碎机、二台反击破、二台振动筛、二十一台皮带机（皮带机只做了钢结构架子皮带未安装）、六个大料斗，2016年4月30日广商节能公司撤出施工场地。施工前后被告新强胜石料厂向广商节能公司支付人工费70000元。2016年7月被告新强胜石料厂正式开工生产。广商节能公司在施工期间工程量有所变更，但双方对工程费用未进行结算。2017年5月11日，白银广商节能环保技术有限公司变更为甘肃广商环保科技有限公司。审理过程中，原告对变更增加后的工程费用不申请鉴定。另查，广商节能公司在进入被告新强胜石料厂工地施工过程中，其8吨吊车出现漏水故障，曾贤龙遂委托韩建伟进行修理，韩建伟将车开到建峰修理厂修理，至今该吊车仍在建峰修理厂。2016年4月5日，曾贤龙向白银市公安局白银分局报案称，2016年4月1日18时许，其下班后将电焊机、电线、千斤顶等物放在工地上，4月2日其上班后发现放在工地东侧的2台电焊机被人拆卸将铜线圈盗走，130米50平方铜芯电缆线、4台千斤顶被盗走。2016年10月28日广商节能公司向本院起诉，要求由二被告归还广商节能公司的8吨吊车，赔偿因此事丢失的电焊机等物品直接价值损失12000元，并由二被告承担本案诉讼费。本院受理后，于2016年12月23日作出（2016）甘0402民初2877号民事判决书，判决驳回了白银广商节能环保技术有限公司的全部诉讼请求。
一审法院认为，原告与被告新强胜石料厂签订的承揽制作安装协议，系双方当事人真实意思表示，协议内容不违反法律和行政法规的强制性规定，应依法确认为有效。双方当事人均应依协议约定，享有权利并履行相应的义务。原告按照协议约定内容完成安装义务，被告新强胜石料厂应按协议约定，向原告支付人工工资。双方协议约定承包费用为120000元，被告新强胜石料厂已支付70000元，应再付50000元。原告主张被告新强胜石料厂给付增加工程量的人工工资30000元，因双方对工程未进行结算，审理中，原告不申请对工程量进行鉴定，故原告请求给付增加工程量部分的人工工资，证据不足，本院不予支持。被告新强胜石料厂提出原告未将工程安装完毕，剩余工程是由他人完成，其已将原告的人工工资全部付清的抗辩理由，无证据证实，本院不予采信。原告主张由二被告退还新建生产线时停放在工地上的8吨吊车一辆，由被告新强胜石料厂退还电焊机3台，各种电缆200多米等，安装设备和工具价值20000元的诉讼请求，因本院作出的（2016）甘0402民初2877号民事判决书已对原告的上述诉讼请求予以驳回，该判决书已经生效，原告在本案中提出上述诉讼请求，违背了”一事不再理”的诉讼原则，本院不予处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十四条第一款第（五）项之规定，判决如下：一、白银市白银区新强胜石料厂给付甘肃广商环保科技有限公司人工工资50000元，于本判决生效之日起十日内一次性付清；二、驳回甘肃广商环保科技有限公司其他诉讼请求。案件受理费减半收取1150元，甘肃广商环保科技有限公司负担431元，白银市白银区新强胜石料厂负担719元。
本院二审期间，上诉人围绕上诉请求依法提交了证据证人证言二份。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：二审认定的事实与一审一致。
本院认为,上诉人与被上诉人签订的承揽制作安装协议，系双方当事人真实意思表示，协议内容不违反法律和行政法规的强制性规定，应依法确认为有效。双方当事人均应依协议约定，享有权利并履行相应的义务。上诉人上诉称被上诉人违反约定，没有完全施工完毕，故无奈之下，另行找人花费8万元对被上诉人未完成安装的皮带机的皮带、破碎机、反击破、振动筛进行安装。一审判决在认定被上诉人只制作了皮带机钢结构架子，未安装皮带的前提下，仍然让上诉人承担全部的安装费错误。二审中，上诉人提供证人张某、韩某出庭作证，欲证明被上诉人没有依约履行承揽合同全部义务，导致上诉人另行聘请他人，进行焊接安装等。根据二人证言，可以证明被上诉人未将双方约定的承揽安装合同全部履行完毕，一审判令上诉人支付全部的承揽安装费不当，应酌情予以扣减2万元。
综上所述，上诉人白银市白银区新强胜石料厂的部分上诉请求成立，应予支持；依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，判决如下：
一、撤销甘肃省白银市白银区人民法院（2017）甘0402民初2146号民事判决；
二、上诉人白银市白银区新强胜石料厂给付被上诉人甘肃广商环保科技有限公司人工工资30000元，于本判决生效之日起十日内一次性付清；
三、驳回被上诉人甘肃广商环保科技有限公司其他诉讼请求。
二审案件受理费2300元，上诉人白银市白银区新强胜石料厂负担1380元，被上诉人甘肃广商环保科技有限公司负担920元。
本判决为终审判决。
审判长 于 燕
审判员 苏军霞
审判员 胡 琳
二〇一七年十二月十八日
书记员 陈琴娜