吉林省长春市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）吉01民初346号
原告：辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司，住所：沈阳市东陵区文溯街17－6号（1-1-1）。
法定代表人：聂树凯，该公司总经理。
委托诉讼代理人：王静雅，该公司职员。
被告：吉林省鑫展房地产开发有限公司，住所：净月经济开发区临河街7477号中海莱茵东郡小区A13栋303室。
法定代表人：李君，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李潇桐，吉林德勋律师事务所律师。
原告辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司（下称金螳螂公司）与被告吉林省鑫展房地产开发有限公司（下称鑫展公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年4月12日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金螳螂公司的法定代表人聂树凯、委托诉讼代理人王静雅及鑫展公司的委托诉讼代理人李潇桐到庭参加诉讼。现已审理终结。
金螳螂公司诉称：其与鑫展公司于2013年6月26日签订了《建设工程施工合同》，承建了龙腾国际大厦幕墙工程，该项目已施工完毕并交付鑫展公司使用，双方签订《龙腾国际幕墙结算书》�结算金额为51187379元，合同中约定了工程款的支付方式、时间及金额，但鑫展公司至今仍拖欠工程款19357379元（不含质保金100万元），故诉请判令鑫展公司支付其工程款19357379元及违约金（按照欠付工程款金额的月利1%计算，自应付之日起至清偿之日止）并承担本案诉讼费、保全费。
鑫展公司辩称：1.双方签订的结算书并非其真实意思表示，是原法定代表人李君违背公司利益与金螳螂公司私下签订；且结算书中签证二涉及的1107379元，是在双方协商以房抵债的前提下，其为金螳螂公司补贴的房差款，金螳螂公司实际并未施工，现以房抵债并未实际履行，该金额应从结算价款中扣除。2.合同约定的竣工时间为2014年6月30日，而金螳螂公司实际竣工日期为2015年12月31日，金螳螂公司应按合同约定支付其工期延误违约金（标准为工程造价5008万元的日万分之三）7316687.5元。3.案涉工程存在质量问题，金螳螂公司应按合同约定承担工程总价款千分之三的违约金150240元；且施工所用玻璃及型材规格经委托检测不符合合同约定，金螳螂公司应承担整改修复费用并赔偿己方经济损失。4.其申请对金螳螂公司改变型材规格后的工程量及施工质量问题进行鉴定，在未鉴定之前应驳回金螳螂公司的诉请。
经审理查明：2013年6月26日，鑫展公司（甲方）与金螳螂公司（乙方）签订《建设工程施工合同》，由乙方承包位于本市的龙腾国际大厦幕墙工程，承包方式为包工包料，计划竣工日期为2013年8月10日至2014年6月15日，合同价款为5000万元；合同的第二部分（通用条款）记载按照建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同》通用条款执行；合同价款及调整部分约�采用固定总价，如果非乙方原因的变更（经业主确认后）等原因增加图纸以外或减少图纸中的项目，工程结算价格将根据工程量变化而相应增减；双方还约定了2013年9月30日至质保期满期间，相应工程进度款支付的方式和时间等内容，工程质保期为验收合格之日起五年，质保金100万元。2017年3月20日，双方签订《龙腾国际幕墙结算书》，确认结算金额为：总价合同5000万元、施工签证（一）8万元、施工签证（二）1107379元，合计51187379元；并注明该结算额为双方最终无争议结算额，双方不以任何理由、任何方式变更此数额。经双方对账核实，自2014年4月23日至2015年6月26日，鑫展公司已付工程款3083万元。2014年5月30日、11月10日、11月20日，金螳螂公司分别将龙腾国际大厦A座、B座、裙房的工程质量验收记录报送监理单位，监理单位审查意见为符合要求。双方对工程实际竣工、交付时间有争议，金螳螂公司称为2014年11月20日，鑫展公司称为2015年12月31日，双方均未提供工程交接的证据。
另查明，双方于2013年11月2日签订《协议书》一份，记载按施工合同约定2013年9月30日甲方应支付乙方工程款500万元，同年10月31日再付500万元，鉴于甲方资金问题需乙方垫资，乙方采取融资方式进行垫资，实际融资额1000万元，并约定了甲方需支付垫资利息等事项。
上述事实，有双方均无异议的《建设工程施工合同》、《龙腾国际幕墙结算书》、《银行对账单》等证据予以证实。
再查明，对于施工签证二1107379元是否实际发生的问题，鑫展公司提供双方法定代表人的谈话录音（鑫展公司员工刘芳在场）、鑫展公司收到抵账房合同的收条及刘芳证言，欲证实该笔款项应从结算款中扣除；金螳螂公司对上述证据有异议，称仅能证实双方就工程款给付事宜进行了商谈，不能证实己方放弃110余万元签证金额。对于工程质量问题，鑫展公司提供了现场照片、其委托吉林省建筑工程质量检测中心于2017年12月12日出具的《检测报告》，记载案涉工程玻璃规格型号为6㎜+6㎜、8㎜+6㎜、8㎜+8㎜三种规格，结合金螳螂公司编制的《分部分项工程量清单》所记载的玻璃为8㎜+8㎜，欲证实案涉工程质量不符合合同约定；金螳螂公司对检测报告真实性有异议，称系在己方不知情的情况下出具；金螳螂公司出具报送监理单位的《玻璃幕墙安装施工检查记录》等文件，记载玻璃品种、规格、尺寸符合设计要求，欲证实玻璃规格型号符合合同约定；鑫展公司对上述证据真实性无异议，但认为不能否认检测报告的效力。
本院认为：金螳螂公司与鑫展公司于2013年6月26日签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，应确认有效，双方当事人应依约履行自己的合同义务。1.鑫展公司应支付金螳螂公司工程款19357379元。（1）双方于2017年3月20日签署的结算书以固定总价加签证的方式对工程价款予以确认，符合合同约定的计价方式，且有双方公章及法定代表人签字，应作为鑫展公司应付工程款的计算依据。鑫展公司提出“该结算是李君私自签署，违背公司意志”的抗辩理由无证据支持，且李君是鑫展公司的法定代表人，对外签章具有法律效力，该理由不能成立；鑫展公司提出“签证二所涉款项应予扣除”，依据的证据仅为通话录音及本公司员工的书面证词，未能提供抵账房合同予以佐证，�依据结算书中注明的“双方不以任何理由、任何方式变更此数额”的约定，双方已对结算金额形成共识并承诺不予增减，故该理由所依据的证据不足且与现有证据相悖，不能成立。（2）案涉工程于2014年通过监理验收，且鑫展公司已实际使用，应视为鑫展公司对案涉工程质量的认可，现其以未参与验收为由否认验收记录，本院不予支持；鑫展公司提供的检测报告系单方委托，仅记载了玻璃的规格型号，并不能直接说明质量不合格，且玻璃幕墙工程并非主体工程，接收即意味着认可质量合格，故鑫展公司抗辩要求质量违约金的主张不能成立，质量鉴定申请本院不予准许；鑫展公司还认为因玻璃规格不同而实际工程量会减少，故而申请造价鉴定，因双方已有过明确结算，故造价鉴定申请本院亦不准许。（3）鑫展公司提出因工期延误而要求金螳�公司承担违约金，而金螳螂公司称工期顺延是由于鑫展公司延期付款所致；经查，金螳螂公司提供的对账明细记载第一笔工程款的实际支付日期为2014年4月23日，晚于合同约定的2013年9月30日，且鑫展公司在后续付款时仍存在迟延现象，从双方签署的垫资协议书中也可得到印证，故金螳螂公司依照双方签订合同约定的参照示范文本中“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任”对工程延期所做的解释具有合理性，故鑫展公司要求支付工期延误违约金的主张不能成立。综上，在确认鑫展公司应付款为双方结算金额51187379元的基础上，减去双方均无异议的已付款3083万元及质保金100万元，余款19357379元应由鑫展公司支付给金螳螂公司。2.金螳螂公司诉请�付工程款违约金的理由不能成立。金螳螂公司要求保护违约金所依据的是双方于2013年11月2日签署的协议书中有“月利率1%”的记载，而该协议约定的内容是垫资问题，与工程结算后的欠付工程款并无关联，不能作为参照，应以同期银行贷款利率为标准保护欠付工程款利息较为适当；对于利息的起算日期问题，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，交付之日视为应付款时间”，金螳螂公司庭审陈述以工程的实际交付日期即2014年11月20日开始计息，鑫展公司认可的交付日期为2015年12月31日，在双方均未提供交付证据的情况下，因鑫展公司自行委托第三方出具的检测报告中记载案涉工程的完成时间为2015年10月，该时间应为鑫展公司自述而来，故本院以2015年10月31日作为工程交付时间（利息起算时间）。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十八条之规定，判决如下：
一、吉林省鑫展房地产开发有限公司于本判决生效后立即支付辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司工程款19357379元及利息（自2015年10月31日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、驳回辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司的其他诉讼请求。
如未按照本判决指定期间履行金钱给付义务，应当依�《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费147621元及保全费5000元，均由吉林省鑫展房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省高级人民法院。
审 判 长 王晓艳
代理审判员 李东鹤
人民陪审员 刘翠萍
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 丁 宁