山东省淄博市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁03民终915号
上诉人（原审被告）：山东汇发矿业科技有限公司。住所地：潍坊市临朐县东城镇街道吕东路***号。
法定代表人：冯波，总经理。
被上诉人（原审原告）：山东金鼎矿业有限责任公司。住所地：淄博市临淄区凤凰镇西召村。
法定代表人：刘圣刚，董事长。
委托代理人：程爱玲，山东齐嘉律师事务所律师。
上诉人山东汇发矿业科技有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服淄博市临淄区人民法院（2015）临商初字第849号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人山东汇发矿业科技有限公司的法定代表人冯波，被上诉人山东金鼎矿业有限责任公司的委托代理人程爱玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定：2012年6月4日，原、被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》，约定由被告承担原告胶结充填系统的设计、制造、安装工程，工期为90天，工程价款为3060000.00元。合同签订后，原告支付合同价款2548000.00元，但被告在安装施工后经双方工作人员证实，上述胶结充填系统尚未调试合格不符合合同约定要求。经原、被告协商并在2015年9月4日又签订了《胶结系统技术改造协议》，约定被告于2015年9月30日之前完成铁矿结交充填系统设备改造和安装调试任务，使各项运行指标达到设计要求，否则原告可另行委托第三方进行改建，由此产生的一切费用损失由被告承担。协议签订后被告未按协议约定的期限履行上述补充协议约定的义务。2015年10月8日原告向被告邮寄发送了解除函，通知与被告解除合同，并按照上述约定原告另行委托第三方山东百特电子有限公司对设备进行质量整改、改建，原告与山东百特电子有限公司签订《胶结充填系统改造合同》对前述原、被告合同约定的胶结充填系统进行了改造，改造验收完毕后，原告依照合同向第三方支付工程款650000.00元。另外，被告从原告处借款14100.00元至今未还，被告在借条中承诺所借款项用于购买改造设备，从货款中予以扣除。在原告主张原告支付工程款后，被告对收到原告所付的工程款后尚有部分已付工程款项没有向原告出具增值税专用发票，并要求被告按约定向原告支付违约金9831780.00元。
另查明，在审理过程中，原、被告另行签订《胶结填充系统技术改造协议》，原告以被告未履行该协议为由，将诉讼请求变更为，要求被告支付原告设备整改费用650000.00元及返还借款14100.00元，并向原告开具已支付合同款1184400.00元的增值税发票，并向原告支付逾期交工违约金9831780.00元。
原审法院认为，原、被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》后双方均应按合同约定履行义务，被告应当依约按合同期限履行胶结充填系统的设计、制造、安装工程并符合合同质量约定，但被告没有按照合同约定期限履行完毕合同义务，已构成合同违约。2015年9月4日双方补充签订《胶结充填系统改造协议》对前述合同产生的相关质量问题等重新作出约定，但被告仍未按补充协议在2015年9月30日前履行完毕改造和安装调试等义务，亦构成合同违约。原告向被告发出解除合同通知书后，依照双方签订的补充协议条款，另行和山东百特电子有限公司签订《胶结充填制备系统改造合同书》对上述系统进行整改。经原告和上述施工方验收完毕，原告向山东百特电子有限公司支付工程款650000.00元。依照原、被告签订的补充协议，原告向山东百特电子有限公司支付的整改费用650000.00元依约应由被告向原告支付。被告在施工期间以购买整改设备为由向原告借款14100.00元，并承诺从工程款中结算，该款被告应与上述650000.00元一起向原告予以偿还。被告没有按照合同约定履行完毕义务，已构成合同违约，应承担相应的违约责任。但原告要求自2012年9月3日起至2015年8月10日按每日合同总额3‰标准要求被告支付逾期违约金9831780.00元显然过高，应当结合双方签订的合同价款3060000.00元和被告违约给原告造成的损失及双方履行合同等方面予以适当确定。原告主张被告尚未就原告向被告所支付的款项向原告提供增值税发票，被告向原告出具税票虽有合同约定，但该项诉讼不属于本案民事诉讼调整的范围，原告可另行处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、被告山东汇发矿业科技有限公司向原告山东金鼎矿业有限责任公司支付设备整改费用650000.00元，并偿还借款14100.00元，共计664100.00元，于判决生效后十日内付清。二、被告山东汇发矿业科技有限公司向原告山东金鼎矿业有限责任公司支付逾期违约金918000.00元，与上述第一项同时付清。三、驳回原告山东金鼎矿业有限责任公司其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费96079.00元，诉讼保全费5000.00元，由被告山东汇发矿业科技有限公司负担15160.00元，原告山东金鼎矿业有限责任公司负担76549.00元。
山东汇发矿业科技有限公司不服原审判决，向本院提起上诉称：被上诉人违约在先，设备运行时间近三年，被上诉人以多种理由拒不支付货款，一审判决有失公正。一审判决确认的“设备整改费等”与本案无直接关联，上诉人不知情，更不认可。请求撤销一审判决，要求被上诉人足额支付剩余货款。
被上诉人山东金鼎矿业有限责任公司辩称：一、上诉人的设备质量不合格，有2015年7月18日上诉人的工程师吴叶林签字的工作记录为证。二、解除函由上诉人正式签收，按照合同规定解除函自通知到达时生效，双方签订的补充协议已经解除。三、在补充协议中明确约定如果上诉人在约定时间内仍然不能整改达到质量合格，被上诉人有权委托第三方整改，相关费用由上诉人支付。本案一审判决事实清楚，证据充分请求二审法院予以维持。
本院二审查明的事实与原判决认定的事实一致，予以确认。
上述事实，有《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》、《胶结充填系统技术改造协议》、《关于解除王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同、技术改造协议的函》、《山东金鼎矿业有限责任公司胶结充填系统改造合同书》、《山东金鼎矿业有限责任公司胶结充填系统改造工程验收报告》银行网上银行电子回单、收据、增值税专用发票、《借据》、工作记录、快递回执、银行承兑汇票及双方当事人的当庭陈述等证据在卷佐证。
本院认为，上诉人与被上诉人签订的《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，为有效合同。双方当事人均应按照该合同约定的内容享有权利，履行义务。本案中，合同签订后，被上诉人按合同约定向上诉人支付合同价款2548000.00元，但上诉人在安装施工后经双方工作人员确认，相应胶结充填系统尚未调试合格，不符合合同约定要求。由此，上诉人已构成合同违约。2015年9月4日双方补充签订《胶结充填系统改造协议》对相关质量问题等重新作出约定，但上诉人未按补充协议约定在2015年9月30日前履行完毕改造和安装调试等相应义务，亦属合同违约行为。上诉人没有按照合同约定履行义务，构成合同违约，应承担相应的违约责任。被上诉人依据补充协议约定向上诉人发出解除合同通知书后，双方签订的相关协议已经解除。被上诉人依照双方签订的补充协议约定，另行和山东百特电子有限公司签订《胶结充填制备系统改造合同书》对涉案胶结充填系统进行整改，由此产生的工程款650000.00元，上诉人应按补充协议约定支付给被上诉人。上诉人主张被上诉人拖欠其货款，对此，其在本案一审中并未就此提出反诉，故在本案中不予处理。综上，上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费19039.00元，由上诉人山东汇发矿业科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李兴民
审 判 员 陈吉忠
代理审判员 庞风华
二〇一六年五月三十日
书 记 员 苏银银