陕西省咸阳市杨陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）陕0403民初168号
原告：某某材料科技有限公司。
住所地：杨陵区。
法定代表人：许某某，该公司总经理。
委托诉讼代理人：任某某，某某律师事务所律师。
被告：黄某某，男，汉族，住福建省。
原告某某材料科技有限公司与被告黄某某建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月24日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告某某材料科技有限公司的委托诉讼代理人任某某到庭参加了诉讼，被告黄某某经传票传唤未到庭应诉。本案现已缺席审理终结。
原告某某材料科技有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法解除原告与被告签订的建设工程施工合同(合同编号FJAZI60828)；2.请求依法判令被告违约给原告造成的经济损失，其中逾期交工违约金3022.17元；焊缝补焊、补漆费用18000元，1#建筑地面的损失60000元，合计81022.17元；3.本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告放弃对1#建筑地面的损失60000元的诉讼请求。事实和理由：2016年8月28日，原、被告就原告在杨凌新建钢结构厂房的安装工程签订建设工程施工合同。合同约定：被告承建原告的钢结构安装工程，工程的建筑面积为6339平方米，结构形式为1号厂房为门式钢架，局部三层办公楼和3号综合楼为钢结构框架结构；工程承包范围及工作内容为：地脚螺栓安装、钢柱、钢梁安装、焊接等工程，合同总价款为30万元。合同还对交工日期、付款方式及违约责任作了约定。合同签订之后，被告开始施工，2017年12月9日，被告在未明确告知原告的情况下擅自离开，工程搁置，原告多方联系未果，工程拖延至今。经现场预验收发现被告施工工程的1号办公楼及贴建厂房、3号综合楼钢柱、钢梁连接头存在未施焊及未满焊情况，不符合图纸要求及钢结构工程施工验收规范的强制性要求，钢结构节点连接分项工程不合格须返工。且由于被告擅自离开，致使钢结构屋面顶板及墙板未完成施工，导致原施工已完成的灰土地因冰雪原因彻底毁损，需返工重做，给原告造成了损失。综上，被告未按约定履行合同义务构成了违约，且违约行为给原告造成了损失，现提起诉讼，请求依法判决。
被告黄某某未到庭应诉，亦未作答辩。
原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：证据1.黄某某身份证复印件、电话信息、施工《合同》、施工图纸、《1#、3#建筑钢结构安装决算表》，证明被告是本案适格被告，被告未按合同约定履行施工义务，部分施工工程质量不合格,原告已支付被告工程款285887元（含税）；证据2.收据及银行付款凭证、陕西增值税发票，证明原告支付被告合同工程款285887元（不含零星工程款16330元），被告已开具300000元增值税发票；证据3.《某某材料科技有限公司公司生产基地钢结构工程预验收存在问题》说明、工程质量光盘及图片，证明被告施工工程质量存在问题，且给原告造成损失；证据4.施工《合同》、中国建设银行网上银行电子回单、原告1#厂房地面返修工程合同及历史气象记录、《借条》，证明原告给被告造成的损失的具体数额；证据5.施工日志，证明黄某某是2017年12月9日离厂。对原告提供的以上证据，本院认定如下：原告提供的证据4中1#厂房地面返修工程合同，因该合同并未实际施工，不能证明原告实际损失情况，本院不予认定；原告提供的其余证据，结合本院与被告施工人员杨恒国的谈话及现场勘查记录可以相互印证，真实合法关联，本院予以认定。
经审理查明，2016年8月28日，原告某某材料科技有限公司与被告黄某某签订了施工合同（合同编号为FJAZ160828）。合同约定：被告黄某某承包原告某某材料科技有限公司的某某1#、3#建筑的钢构等安装，结构形式为1号厂房为门式钢架，局部三层办公楼和3号综合楼为钢结构框架结构，工程承包范围及工作内容为地脚螺栓安装、钢柱、钢梁安装、焊接、补漆（为人工费及焊条、焊接用气等辅料），配合检查验收、工地完工清场等，工程2016年8月28日开工，2016年12月28日竣工。质量标准以施工图纸、设计变更的内容和现行国家规范规定的标准验收，以双方约定的质量标准验收。工程价格最终以双方确认的实际完成工程量结算。合同签订后，被告组织施工人员开始施工，2017年12月9日，被告在未完成全部施工任务的情况下提前离场，仅剩部分施工人员进行零星工作，同月16日被告施工人员全部离场。2018年1月13日，该工程的建设单位、设计单位、监理单位、及施工单位工作人员对被告施工的生产基地主钢构安装工程进行了现场预验，发现主钢构安装中焊接点存在安全、质量问题，不符合图纸要求及钢结构工程施工验收规范的强制性要求，应返工。因无法联系到被告，2018年1月15日原告与陕西腾兴建筑劳务有限责任公司签订合同，由该公司对被告施工质量不合格部分进行修复，并对被告未完工程进行施工。2018年2月11日原告按合同价款支付陕西腾兴建筑劳务有限责任公司某某1#、3#建筑已施工钢柱与主钢梁所有连接点处焊缝补焊、补漆费用18000元。
另查明，2017年12月28日原告单方对双方签订合同中被告已完成施工部分进行决算，工程款为295332元，原告转账支付被告285587元（含税款）。2018年2月8日，原告以借款的方式支付被告施工人员杨恒国等人工资10000元。被告施工期间，还完成了原告合同外的两部分零星工程，价款合计16630元，该款项原告已支付。
本院认为，禁止未取得建筑施工企业资质的承包人进行工程建设。被告黄某某无建筑施工企业资质，其与原告签订的建设工程施工合同应属无效合同。建设工程施工合同虽然无效，但因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人亦有请求发包人支付工程款的权利。被告在施工过程中焊接点等存在质量不合格问题需修复时，应积极进行修复。但因无法联系到被告，原告为减少损失自行找第三人进行修复，对已经发生的修复费用18000元被告应予承担。原告对被告资质未尽到审查义务，导致合同无效原告亦有责任，其主张的违约金3022.17元，本院不予支持。原、被告之间的工程款结算因双方未进行最终确认且原告未申请鉴定，数额在本案中无法确定，双方若有争议可另案处理。原告在本案中放弃对1#建筑地面损失的请求，要求待实际发生后另行主张，本院予以准许。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第三条第一款第一项规定，判决如下：
一、被告黄某某于本判决生效之日起十日内支付原告某某材料科技有限公司焊缝补焊、补漆费用18000元。
二、驳回原告某某材料科技有限公司的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1826元（原告已预交），由原告某某材料科技有限公司负担1420元，被告黄某某负担406元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。
审 判 长 刘雨蓉
代理审判员 王 琼
人民陪审员 梁 征
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 马青娟
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效： (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的； (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。 因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
执行申请提示：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。