云南省保山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）云05民终746号
上诉人（原审被告）：保山市坤泰房地产开发有限公司。
住所地：保山市隆阳区永昌街道永昌路中央名门小区9-D101。
统一社会信用代码：915305025577805695。
法定代表人：王笑一，执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：温建祥、杨晓雪，云南兰城律师事务所律师。特别授权代理。
被上诉人（原审原告）：肖体昊,男,1982年3月21日出生,汉族，湖南省隆回县人，医生，住湖南省隆回县。
委托诉讼代理人：肖仁元，住隆阳区，系肖体昊父亲。特别授权代理。
委托诉讼代理人:肖胜，住隆阳区，系肖体昊哥哥。特别授权代理。
上诉人保山市坤泰房地产开发有限公司（以下简称保山坤泰公司）因与被上诉人肖体昊商品房预售合同纠纷一案，不服保山市隆阳区人民法院（2017）云0502民初1984号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月11日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
保山坤泰公司上诉请求：撤销一审判决，改判上诉人不承担逾期交房违约金。事实及理由：1、上诉人存在合理的顺延免责事由。本案商品房施工建设过程中，因政府市政工程建设，影响上诉人一方的施工进度，保山中心城区永昌路改造工程项目自2013年开工，于2016年3月14日才全面竣工；2015年4月之后，保山城区又进行保山中心城市惠通路道路工程施工。因上述政府工程建设，将上诉人唯一的两个出口堵塞，上诉人的施工车辆进出工地严重受到限制，政府市政工程施工期间与上诉人的施工期间重叠。根据双方签订的《商品房购销合同》第九条第二款“如遇相关政策法规调整或市政工程重大变更，不可抗力因素等，造成甲方（即上诉人）交房延迟的，交房时间相应顺延，甲方可免除逾期交房的相关经济责任和法律责任。”因此，本案存在合理的顺延免责事由，不存在逾期交房情形。2、保山坤泰公司没有构成违约。从上诉人提交的第二组证据，即保山日报刊登的交房公告看，上诉人在媒体上发布公告的时间是2016年2月27日，距离《合同》约定的交付期限2015年12月31日有58天。根据双方签订的合同第十条的约定，逾期交房60天，免除上诉人相关法律责任。该60天属于免责期，上诉人没有违约。上诉人开发建设的“坤泰.驿路名门”一期商品房于2015年12月30日通过初验，上诉人根据相关部门的要求，在25天的整改时限内进行整改，于2016年1月12日就整改完毕，五方责任主体进行了竣工验收，具备交房条件，并于2月27日公告通知交房。因被上诉方的原因，不来办理接房手续，商品房未按约定期限交接的原因不在上诉人一方。3、一审判决逾期交房违约金过高，要求二审予以调整。
肖体昊辩称：工程竣工验收合格才符合房屋交付的条件，案涉房屋2016年9月22日竣工验收合格，被上诉人接房时厨房等存在漏水现象，之后开发商才来处理。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
肖体昊向一审法院起诉请求：1．由被告保山市坤泰房地产开发有限公司支付延迟交房违约金54180.90元；２．由被告承担本案诉讼费。
一审法院认定事实：2015年2月13日原告与被告签订了“坤泰.驿路名门”的《商品房购销合同及补充协议》，合同对原告肖体昊购买的房屋位置、房屋价款、交房时间、付款时间及各方的违约责任进行了约定。合同签订后，原告支付了房屋总价298995元。被告保山坤泰公司对案涉房屋于2016年9月22日竣工并验收合格，原告于2017年1月9日办理了接房手续。
一审法院认为，原告与被告签订的《商品房购销合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定履行各自的义务。对于原告要求被告支付延迟交房违约金54180.90元的诉讼请求，根据原、被告签订的《商品房购销合同》第七条的约定，被告保山坤泰公司应当于2015年12月31日前将符合合同约定的房屋交付给原告，另据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条及《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定，建设工程验收合格后，方可交付使用。通过上述规定可知，被告负有的合同义务是按期交付房屋，但工程竣工验收合格是房屋交付的强制性法定条件。本案中的案涉房屋于2016年9月22日竣工，经同日验收质量为合格，至此，案涉房屋方符合交付条件。被告于2016年2月27日刊登的公告不符合交房的法定条件，原告拒绝接房的行为符合合同法关于顺序履行抗辩权的规定，由此导致的逾期交房的后果应由保山坤泰公司承担。因被告保山坤泰公司2016年2月27日的房屋交付行为存在瑕疵，2016年9月22日的竣工并验收合格的行为已经将该瑕疵予以补正，故违约截止的时间应计算至竣工验收日，原告主张违约时间计算至实际交房之日与本案实际情况不符，对该部分诉求不予支持。关于违约金的计算问题，按照双方在《商品房购销合同》中第九条的约定，被告如违反约定的期限延迟交房，支付违约金每日按房价款的一定比例分段累计计算，即逾期30天内，被告按每天房款总额的万分之五支付原告违约金；逾期30天后的，按照已付房款的0.03%支付违约金。根据双方当事人的约定，结合本案实际，被告保山坤泰公司逾期交房266天，则违约金为：298995×0.0005×30+298995×0.0003×236=25653元。原告主张的违约金计算方式与双方合同约定不符，不予支持。被告主张60天的免责辩解，因被告公告接房时房屋尚未验收合格，不符合合同约定的交接条件，不予支持。被告未提供在合同签订后永昌路、惠通路施工发生重大变更足以影响工程施工进度的证据，对其主张市政工程重大变更等造成交房延迟的免责理由不予支持。对于被告认为违约金过高，要求调整的问题。违约金是否过高，对于有损失可以计算的，应当根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第二款：当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的规定处理。本案因被告未能提供损失依据，合同约定的违约金并未过高，不予调整。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条，《商品房销售管理办法》第三十条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第四十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：一、由被告保山市坤泰房地产开发有限公司于判决生效后10日内支付原告肖体昊逾期交房违约金25653元；二、驳回原告肖体昊的其他诉讼请求。
二审中，双方当事人均没有向本院提交新证据。
二审查明的事实：永昌路改造工程西半幅于2013年1月5日开工，于同年12月20日完工，东半幅于2014年3月15日开工，于2016年3月14日竣工验收。二审查明的其余事实与一审判决认定事实一致。本院予以确认。
本院认为，上诉人保山坤泰公司与被上诉人肖体昊签订的《商品房购销合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应按照约定全面履行自己的权利义务。
关于市政工程施工是否属于免责范围问题。上诉人保山坤泰公司称市政工程施工将上诉人唯一的两个出口堵塞，致上诉人施工车辆进出工地严重受限，影响上诉人施工进度，政府市政工程的施工符合双方签订的《商品房购销合同》第九条第二款规定的免责条款。对此，本院认为，根据保山坤泰公司提供的《中心城区永昌路改造工程项目竣工验收》，永昌路于2013年1月5日西半幅改造工程开工，2014年3月15日东半幅改造工程开工。而双方当事人于2015年2月13日签订了案涉合同，保山坤泰公司主张的应顺延交房的事由发生在双方签订房屋购销合同之前，即永昌路改造工程属于双方当事人在签订合同时就已经预见的事由，而非合同签订后施工中才出现的。保山坤泰公司在明知市政工程施工可能影响其与肖体昊之间的合同履行情形下，仍与肖体昊约定案涉房屋于2015年12月31日前交付，表明保山坤泰公司愿意承担因市政工程施工导致的逾期交房的风险。事实上该工程的主体建筑已于2015年底以前完成，市政修路工程没有影响到施工。保山坤泰公司上诉称因市政工程导致其未按时交付房屋符合约定的免责事由的主张，不符合客观事实，也有违诚实信用原则，本院不予采纳。
关于保山坤泰公司是否存在逾期交房构成违约的问题。根据双方所签订《商品房购销合同》第七条的约定，保山坤泰公司应当于2015年12月31日前将符合合同约定的房屋交付肖体昊。另据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条及《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，即工程竣工验收合格是房屋交付的强制性法定条件。结合本案证据《工程竣工验收监督记录》及《建设工程竣工验收备案表》看，案涉房屋于2016年9月22日竣工，经同日验收质量为合格，至此，案涉房屋方符合交付条件。保山坤泰公司于2016年2月27日刊登的公告不符合交房的法定条件，保山坤泰公司逾期交付房屋的事实属实，已构成违约。一审法院认定违约截止时间应计算至竣工验收之日是正确的。
关于违约金是否过高的问题。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条第二款：当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的规定，对于有损失的可依上述规定处理。本案上诉人未能提供损失的依据，因此，其主张违约金过高，要求调整的理由不能成立，本院不予支持。
综上所述，上诉人保山坤泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1155元，由上诉人保山市坤泰房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 谢 玲
审判员 古 颖
审判员 茶晓皎
二〇一七年十月二十日
书记员 董姝妤