山东省淄博市临淄区人民法院民 事 判 决 书（2015）临商初字第849号原告：山东金鼎矿业有限责任公司。住所地：淄博市临淄区。法定代表人：刘圣刚，董事长。委托代理人：程爱玲，山东齐嘉律师事务所律师。被告：山东汇发矿业科技有限公司，住所地：潍坊市临朐县。法定代表人：冯波，总经理。原告山东金鼎矿业有限责任公司诉被告山东汇发矿业科技有限公司建筑工程设计施工合同纠纷一案，本院于2015年8月11日受理后，依法组成合议庭，于2015年11月26日公开开庭进行了审理。原告山东金鼎矿业有限责任公司委托代理人程爱玲到庭参加诉讼，被告山东汇发矿业科技有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告山东金鼎矿业有限责任公司诉称，2012年6月4日，原被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》，约定由被告承担原告胶结充填系统的设计、制造、安装工程，工期为90天。合同签订后，因被告设计和所供设备存在重大缺陷，搅拌、上下料、计量控制系统始终无法正常运行，未满足工艺及技术规范要求，工程逾期近三年，至今不能验收交付使用。由此给原告安全生产造成严重影响，经济损失巨大，致使合同目的无法实现。为此原告起诉，要求解除原、被告签订的《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结填充系统商务合同书》，退回不合格铁矿胶结填充系统设备，返还原告已支付的合同款2548000元，并支付逾期交工违约金9831780元。在审理过程中，原、被告协商又签订了《胶结系统技术改造协议》，被告承诺于2015年9月30日之前完成铁矿结交充填系统设备改造和安装调试任务，使各项运行指标达到设计要求，否则原告可另行委托第三方进行改建，由此产生的一切费用损失由被告承担。协议签订后被告未按协议履行，使原告对被告再次失去信任。2015年10月8日原告向被告现住所出发送了解除函，另行委托第三方对设备进行质量整改、改建，花费650000元。另外被告从原告处借款14100元至今未还。至今原告所付合同款1184400元被告仍未开具增值税专用发票，是原告财务部无法入账，所以原告将原诉讼请求予以变更，要求被告支付原告设备整改费用650000元及返还借款14100元，并向原告开具已支付合同款1184400元的增值税发票，并向原告支付逾期交工违约金9831780元。被告山东汇发矿业科技有限公司未作答辩。经审理本院认定，2012年6月4日，原被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》，约定由被告承担原告胶结充填系统的设计、制造、安装工程，工期为90天，工程价款为3060000元。合同签订后，原告支付合同价款2548000元，但被告在安装施工后经双方工作人员证实，上述胶结充填系统尚未调试合格不符合合同约定要求。经原、被告协商并在2015年9月4日又签订了《胶结系统技术改造协议》，约定被告于2015年9月30日之前完成铁矿结交充填系统设备改造和安装调试任务，使各项运行指标达到设计要求，否则原告可另行委托第三方进行改建，由此产生的一切费用损失由被告承担。协议签订后被告未按协议约定的期限履行上述补充协议约定的义务。2015年10月8日原告向被告邮寄发送了解除函，通知与被告解除合同，并按照上述约定原告另行委托第三方山东百特电子有限公司对设备进行质量整改、改建，原告与山东百特电子有限公司签订《胶结充填系统改造合同》对前述原、被告合同约定的胶结充填系统进行了改造，改造验收完毕后，原告依照合同向第三方支付工程款650000元。另外，被告从原告处借款14100元至今未还，被告在借条中承诺所借款项用于购买改造设备，从货款中予以扣除。在原告主张原告支付工程款后，被告对收到原告所付的工程款后尚有部分已付工程款项没有向原告出具增值税专用发票，并要求被告按约定向原告支付违约金9831780元。另查明，在审理过程中，原、被告另行签订《胶结填充系统技术改造协议》，原告以被告未履行该协议为由，将诉讼请求变更为，要求被告支付原告设备整改费用650000元及返还借款14100元，并向原告开具已支付合同款1184400元的增值税发票，并向原告支付逾期交工违约金9831780元。本院所确认的上述事实，有原、被告签订的《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》一份、2012年7月4日中国银行网上银行电子回单一份、2012年9月19日中国工商银行网上电子回单一份、2015年4月20日齐商银行网上银行电子回单一份、2013年1月9日中国银行网银电子回单一份、编号0002982收据一份、编号0002983收据一份、编号0004653收据一份、编号为0019941收据一份、被告向原告开具的13张增值税专用发票、《借据》、10000002047165978601号齐商银行电子回单、工作记录、原、被告签订的《胶结充填系统技术改造协议》一份、《关于解除王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同、技术改造协议的函》一份、编号为1004368438117的快递回执一份、原告与山东百特电子有限公司签订的《山东金鼎矿业有限责任公司胶结充填系统改造合同书》、《山东金鼎矿业有限责任公司胶结充填系统改造工程验收报告》各一份、山东百特电子有限公司开具的三份收据、增值税专用发票八份、齐商银行网上银行电子回单两份、银行承兑汇票两份以及原告的庭审陈述为证，以上证据经本院审查，予以采信。本院认为，原、被告签订《山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿胶结充填系统商务合同书》后双方均应按合同约定履行义务，被告应当依约按合同期限履行胶结充填系统的设计、制造、安装工程并符合合同质量约定，但被告没有按照合同约定期限履行完毕合同义务，已构成合同违约。2015年9月4日双方补充签订《胶结充填系统改造协议》对前述合同产生的相关质量问题等重新作出约定，但被告仍未按补充协议在2015年9月30日前履行完毕改造和安装调试等义务，亦构成合同违约。原告向被告发出解除合同通知书后，依照双方签订的补充协议条款，另行和山东百特电子有限公司签订《胶结充填制备系统改造合同书》对上述系统进行整改。经原告和上述施工方验收完毕，原告向山东百特电子有限公司支付工程款650000元。依照原、被告签订的补充协议，原告向山东百特电子有限公司支付的整改费用650000元依约应由被告向原告支付。被告在施工期间以购买整改设备为由向原告14100元，并承诺从工程款中结算，该款被告应与上述650000元一起向原告予以偿还。被告没有按照合同约定履行完毕义务，已构成合同违约，应承担相应的违约责任。但原告要求自2012年9月3日起至2015年8月10日按每日合同总额3‰标准要求被告支付逾期违约金9831780元显然过高，应当结合双方签订的合同价款3060000元和被告违约给原告造成的损失及双方履行合同等方面予以适当确定。原告主张被告尚未就原告向被告所支付的款项向原告提供增值税发票，被告向原告出具税票虽有合同约定，但该项诉讼不属于本案民法调整的范围，原告可另行处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百七条、第一百一十二条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告山东汇发矿业科技有限公司向原告山东金鼎矿业有限责任公司支付设备整改费用650000元，并偿还借款14100元，共计664100元，于判决生效后十日内付清。二、被告山东汇发矿业科技有限公司向原告山东金鼎矿业有限责任公司支付逾期违约金918000元，与上述第一项同时付清。三、驳回原告山东金鼎矿业有限责任公司其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费96079元，诉讼保全费5000元，由被告山东汇发矿业科技有限公司负担15160元，原告山东金鼎矿业有限责任公司负担76549元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。审 判 长  王效刚审 判 员  张文革人民陪审员  路迎新二〇一五年十一月二十六日代理书记员  张 琳