福建省厦门市同安区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0212民初5007号
原告：张晓宇，女，1976年2月13日出生，汉族，住江西省吉安市。
委托诉讼代理人：张继平、王倩，福建德和联盟律师事务所律师。
被告：厦门欣盛丰投资有限公司，住所地厦门市同安区洪塘镇洪塘里228号224室，统一信用社会代码：913502005750419382。
法定代表人：梁忠林，总经理。
委托诉讼代理人：廖贵辉（系公司职员）。
委托诉讼代理人：谢思洁（系公司职员）。
原告张晓宇与被告厦门欣盛丰投资有限公司（以下简称欣盛丰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年11月17日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张晓宇的委托诉讼代理人王倩，被告厦门欣盛丰投资有限公司之委托诉讼代理人廖贵辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张晓宇向本院提出诉讼请求：1.判令被告欣盛丰公司向原告张晓宇支付逾期交房违约金119885元（从2016年1月1日计算至实际交房之日止，按总购房款的日万分之一计算）；2.本案案件受理费由被告欣盛丰公司承担。事实与理由：2014年3月15日，原告张晓宇向被告欣盛丰公司购买商品房，双方签订商品房买卖合同，约定：原告购买被告位于厦门市同安区的预售商品房，商品房面积为157.20平方米，每平米11298.19元，总金额人民币（币种下同）1776075元，合同第八条约定被告作为出卖人应于2015年12月31日前交房，如果逾期交房超过90日，则被告欣盛丰公司需向原告张晓宇支付已付款日万分之一的违约金。原告依约向被告支付了购房款1776075元，被告于2014年3月27日、2015年4月25日向原告开具了2份《销售不动产统一发票》。现被告欣盛丰公司至今未履行交房义务，故原告张晓宇于2017年11月17日向本院提起诉讼。
被告欣盛丰公司辩称：根据合同第八条以及附件六第四条约定，被告可顺延交房的天数为207天。根据合同第八条以及附件六第四条第6款的约定，因气象、政府等不可抗力原因造成的工期延误，被告可以顺延交房，而无需为该延误负任何责任，也无需对原告补偿任何费用和损失。因涉案房产是属于6地块项目不可分割的一部分，所以计算可顺延的天数应从项目的开工（2013年9月10日）到实际交房整个期间，暂计至2017年9月30日，气象原因可顺延交房的时间为207天，其中60毫米以上（含60毫米）大雨天气为14天，六级以上（含6级）大风天气67天，其他恶劣天气126天（高温大于等于35度），合计因气象原因可顺延的天数是207天。综上，原告诉求被告支付逾期交房违约金没有事实与法律依据。
经审理查明：2014年3月15日，张晓宇与欣盛丰公司签订一份《商品房买卖合同》（合同编号：03140465）及《合同补充协议》，该合同约定：张晓宇购买欣盛丰公司开发的欣盛园3#楼5跃6层501室商品房（以下简称讼争商品房），该商品房建筑面积为157.20平方米，总价款为人民币1776075元。关于商品房交付条件与期限及违约责任，《合同》第八条约定：“出卖人应当在2015年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格……但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60MM或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或持续6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。”《合同》第九条约定：“……逾期超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。”
附件六第四条第1款约定：“如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……”。附件六第四条第5款约定：“如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。”附件六第四条第6款约定：“在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工中遇到的重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级）、地震，以及其他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突、第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。”
合同签订后，张晓宇分别支付首付款536075元及通过按揭贷款方式支付购房尾款1240000元，欣盛丰公司向张晓宇开具了《销售不动产统一发票》。2017年9月30日，欣盛丰公司向张晓宇发出《商品房交付通知书》，通知张晓宇于2017年11月11日办理交付手续。截止本案开庭前，欣盛丰公司仍未向张晓宇交付讼争商品房。双方因逾期交房及逾期交房违约金等问题产生争议，张晓宇遂向本院提起诉讼，诉讼请求如上所述。
庭审中，原告张晓宇举示了《商品房买卖合同》及《销售不动产统一发票》，欣盛丰公司质证认为：对《商品房买卖合同》的真实性予以确认，原告提供的合同不完整，后面的附件未提供；对发票的真实性无异议，对证明对象有异议，原告没有按照合同约定支付按揭贷款款项，从发票可以看出，原告在支付购房款的时候是逾期支付的。
欣盛丰公司举示了2013年1月至2017年9月的《气象资料证明》及《气象灾害证明》，用以证明根据《合同》第八条、附件六第四条第6项的约定，2013年9月10日至2017年9月30日期间，因天气原因可以顺延交房的天数共207天，其中高温天气（≧35℃）为126天，降雨量达60MM以上共计14天，大风达6级以上天气共计67天。张晓宇质证认为：《合同》第八条、附件六第四条第6项均没有约定高温天气（≧35℃）属于不可抗力，因此不能将高温天气（≧35℃）作为延期交房的理由。认为恶劣天气的顺延时间应当从合同签订之日起算，即2014年11月10日。欣盛丰公司举示了商品房交付通知书及EMS快递面单及快递流转情况，张晓宇质证认为：对该证据真实性均无异议，但对证明对象有异议，没有证据证明原告有收到该通知，目前这些房子没有达到实际交房的标准，也没有实际交房。
上述事实，有张晓宇提供的《商品房买卖合同》、《销售不动产统一发票》，欣盛丰公司举示的《施工许可证》、《附件六合同补充协议》、《气象资料证明》、《气象灾害证明》、商品房交付通知书、EMS快递面单及流转情况，以及双方当事人的陈述等证据证明,以上证据均经庭审举证、质证，并经本院审查核实，对其相应的证明力予以确认。
本院认为，本案的争议焦点是，欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任及违约天数的计算问题。1.欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任。根据张晓宇与欣盛丰公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，欣盛丰公司应于2015年12月31日前将符合约定条件的商品房交付张晓宇使用。张晓宇于2015年4月25日支付了全部购房款，但截止本案开庭之前，欣盛丰公司仍未与张晓宇办理交房手续，已经构成逾期交房，应当依约承担逾期交房的违约责任。张晓宇要求欣盛丰公司按照合同约定，每逾期一日支付购房款万分之壹的违约金，依法应予支持。2.逾期交房违约天数。欣盛丰公司辩称因降雨量超过60MM、六级以上风、气温达到35℃以上天气207天可以作为顺延交房时间。对此，本院认为：首先，《合同》及其补充协议并未明确约定气温达到35℃以上天气为恶劣天气可以成为出卖人延期交房的事由，欣盛丰公司关于因35℃以上天气可以顺延交房时间的抗辩缺乏合同约定和法律依据，且未能举证证明当气温达到35℃以上时导致讼争商品房所在工程停止施工作业，因此对该抗辩主张不予采纳；其次，欣盛丰公司关于因降雨量超过60MM、六级以上大风可以顺延交房时间的抗辩，虽有合同约定依据。但将合同签订之前因降雨量超过60MM、六级以上大风的天气造成工期延误，用来抵扣双方合同签订之后的逾期交房天数，超出了原告签订合同的预期和真实意思表示，对原告不具有约束力。因此，欣盛丰公司逾期交房期限应从合同约定的交房日的次日即2016年1月1日起算，其中可扣减的顺延天数应是从合同签订日之后至合同约定的交房日期间，因出现降雨量超过60MM及六级以上大风导致工期延误的25天（已扣除重复天数）。据此，扣除可顺延的25天后，欣盛丰公司应从2016年1月26日起每日按张晓宇已付房款1776025元的万分之一即177.6元向张晓宇计付违约金至实际交房的前一天止，其中算至张晓宇向本院提起诉讼之日2017年11月17日共662日违约金为117571元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告张晓宇逾期交房违约金117571元（从2016年1月26日起每日按177.6元计算至2017年11月17日止。）；剩余违约金从2017年11月18日起每日按177.6元计算至案涉商品房符合交房条件后的实际交房日前一天止，款限于每满三个月支付一次。
二、驳回原告张晓宇的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币2651元，适用简易程序减半收取1326元，由被告厦门欣盛丰投资有限公司负担，款均限于本判决生效之日起五日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
审 判 员 王伟彦
二〇一八年一月二十九日
代书记员 康丽凤
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。
当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
执行申请提示：
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。