江苏省南京市江宁区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）苏0115民初9941号
原告：吴双龙，男，1984年1月8日生，汉族。
委托诉讼代理人：李永标，江苏泓图律师事务所律师。
被告：许良，男，1971年12月4日生，汉族。
委托诉讼代理人：李海冬，江苏墨翰律师事务所律师。
原告吴双龙与被告许良装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年7月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴双龙的委托诉讼代理人李永标、被告许良及其委托诉讼代理人李海冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告吴双龙向本院提出诉讼请求：1.判令许良返还装修款70000元；2.许良支付违约金22500元；3.许良承担诉讼费用。事实和理由：2016年8月25日，其与许良签订《南京市装修合同》一份，约定由许良为其提供装修服务，施工地点为南京市江宁区××室，施工费用为柒万伍仟元整，施工期限为签订合同后90天。合同签订后，其向许良支付装修款20000元整，后许良迟迟不肯动工，在其多次催促下，许良仅仅实施了部分砸墙工作，并未进行有效施工。无奈之下，其于2016年11月25日报警至南京市公安局江宁分局麒麟派出所，许良承诺于2016年12月22日装修完毕，其在派出所民警前向许良支付装修款25000元。其后又依据《装修工程协议（补充）》先后支付装修款25000元，但许良仅又进行了简单的砸墙工作，并未进行实质性装修工程，导致其受损严重。后其多次向派出所报警，但警方也无法联系到许良。现许良既不完成装修工作，又不返还装修款，已严重违反了合同约定。为维护合法权益，故诉至法院。
被告许良辨称：1.其与吴双龙签订装修合同后按约进行了装修，已按合同约定了履行大部分装修义务，只有主卧室、次卧、儿童房的地板没有装，系吴双龙没有提供房门导致不能继续施工所致；2.其为涉案装修工程已支付了人工工资、材料款9万余元，其中包含吴双龙要求增加的工作量额外支付的3775元。故请求驳回吴双龙的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，据此认定如下事实：
2016年8月25日，吴双龙与许良签订《南京市装修合同》一份，约定许良为××室的房屋提供装饰装修，工程承包方式为承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料的方式，工程期限90天，工程造价75000元。具体施工项目：厨房间的贴砖、水电改造、敲墙、地柜、吊顶、铝合金窗，卫生间的敲墙、吊顶、水电改造，客厅饭厅的地砖、吊顶、背景墙、鞋柜、门套、800×800地板、墙面刷涂料，主卧次卧的衣柜、吊顶、复合地板、飘窗衣柜、飘窗顶、电线改造，阳台的衣柜、敲墙、洗衣机柜、铝合金阳台、吊顶。同日，吴双龙支付许良装修款20000元。2016年11月24日，吴双龙报警，南京市公安局江宁分局麒麟派出所接处警工作登记表处警经过及结果载明：“经了解，系报警人称在麒麟门××室装修的房子未完工，现联系不到装修老板。经电话联系，装修老板称后期有时间约报警人自行协商处理，将情况告知报警人”。2016年11月25日，吴双龙与许良在南京市公安局江宁分局麒麟派出所自行达成《装修工程协议（补充）》一份。协议第二条约定工程款付款方式（工程总金额75000）：1、2016年8月25日已付20000元，2、2016年11月25日在江宁麒麟公安局当面支付25000元，3、2016年12月5日支付许良12000元，4、2016年12月15日支付许良13000元，5、2016年12月22日之前竣工之后15天之内尾款5000元（验收之后），6、因之前工程返工，补许良2000元，于尾款一起支付。协议第三条约定：工程竣工之后，如质量问题，乙方无条件十天内解决。协议第四条约定：2016年12月22日之前无法竣工，乙方赔付甲方工程款的30%。协议第五条约定：乙方必须按照吴双龙装修设计安装，避免返工造成工期延误。协议第六条约定：甲、乙双方沟通施工，施工之后，如改动造成工期延误，由甲方承担。同日，吴双龙支付许良工程款25000元。2016年12月5日，吴双龙支付许良工程款12000元。2016年12月16日，吴双龙支付许良工程款13000元，共计70000元。
2017年3月18日，吴双龙向许良发送短信：“许老板收到电话回复一下，电话回一下，安排一下门的安装”。2017年4月5日，吴双龙向许良发送短信：“许老板，我知道你现在或许资金困难，也或许故意不接听我电话，我钱给过你了，我爸妈为了房子也是头疼了，我妈还为此生病住院，如果我小吴哪里做得不对的地方，请许老板照顾一下，希望许老板给我回个电话，如果许老板有什么问题，也该和我回个电话”、“许老板，我是给钱装修的，我给了，你太欺负我们家了，欺负我家人了”。2017年4月11日，许良回复：“今天去不了麒麟门了，我下午要一趟长途明晚到”。吴双龙回复：“好的”、“老许，约好明天晚上了，希望你不要骗我”。2017年4月12日，吴双龙向许良发送微信：“今天晚上我在派出所等你”、“希望你不要骗我”，许良回复：“我们的事跟派出所有关系吗”……2017年4月13日，许良向吴双龙发送信息：“我来联系一下做门的给你答复”。吴双龙回复：“老许，你在哪里，我们见个面”……“我钱已经给你了，人你消失了，我找死找不到你人，电话找死不接，老许，我这个月底我要搞好，你如果可以搞好，我还是给你搞好，其他的我不和你提了，你这个月搞不好，我只能请其他人了。老许，你拖了我8个月了，你的还是人吗”。2017年4月15日，吴双龙向许良发送短信：“你不回电话给我，我默认你不装潢了给我，你什么意思，不接电话，你不装，你给我个回话”。2017年4月17日，吴双龙向许良发送微信：“我再联系不到你，我只能请别人了，这样我只能走法律程序了，希望你看到给我电话”。
庭审中，吴双龙与许良一致同意涉案《南京市装修合同》及《装修工程协议（补充）》于2017年8月4日解除。
双方争议事项：1.许良已完成的装饰装修的工程造价。
许良陈述其已完成大部分工作，只有地板未完工，提供照片、与贾某录音资料及微信聊天记录、与顾某的录音资料，并申请童某、王某、周某出庭作证。吴双龙对上述证据均不予认可，对证人证言亦不予认可。
吴双龙陈述许良只完成2、3天的砸墙和部分柜子的装修，因一直找不到许良，涉案房屋不能空置，故其与江苏纤煜装饰工程有限公司于2017年4月20日签订了《家庭装修合同》，提供照片、微信记录、短信记录和《家庭装修合同》。《家庭装修合同》载明：工程开工日期2017年4月21日，工程竣工日期2017年5月30日，工程价款38200元，施工内容以清单为主，另加洗衣槽、挡水槽。
许良经质证后认为：微信记录、短信记录的真实性予以认可，对照片的真实性不予认可，《家庭装修合同》的真实性无法确认；装修是按照顺序进行，依次为砸墙、水电改造、磁地砖铺设、木工吊顶、油漆、安装，吴双龙陈述的施工内容显然不符合装修流程；加上吴双龙增加的油漆工作量，其完工的工程造价为75775元。
2.许良有无违约，如有，违约责任。
吴双龙认为根据双方签订的装修工程协议（补充）的约定，涉案装修工程应于2016年12月22日前完工，如违约需承担违约责任，违约金为22500元（75000元×30%），现涉案装修工程并未于2016年12月22日前完工，故许良为违约方，应按照合同约定承担违约责任。许良不予认可，其认为系吴双龙的原因导致工期延误，其实际施工至2017年3月，已基本完工，剩余水电面板未完成，但剩余工程系吴双龙的原因未完工，故其未违约；如法院认定其违约，吴双龙主张的违约金过高，要求调整。
吴双龙陈述因许良未按约完成施工，涉案房屋于2017年7月份才装修完工，造成其时间上的损失、租金的损失、现在诉讼费和律师费的损失，并提供风险代理协议、3000元律师费发票。许良不予认可。
上述事实，有《南京市装修合同》、《装修工程协议（补充）》、接处警工作登记表、短信记录、微信记录及当事人陈述等证据证实。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。吴双龙与许良签订的《南京市装修合同》及《装修工程协议（补充）》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方当事人均应当按照约定全面履行自己的义务。吴双龙与许良一致同意涉案装修合同及补充协议于2017年8月4日解除，本院予以确认。
当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。吴双龙陈述许良只完成了部分砸墙及部分柜子的装修，结合吴双龙已支付的装修款及双方的微信、短信记录，该陈述与事实不符，本院不予采纳。鉴于涉案装修现场已由第三方完工，吴双龙亦未提供相应证据证明许良已完成的工程量，故对吴双龙要求许良返还装修款70000元的诉讼请求，本院不予支持。
许良未按照合同约定于2016年12月22日前完工，亦未提供证据证明系吴双龙的原因导致工期延误，故许良应承担相应的违约责任。吴双龙主张违约金22500元，许良抗辩违约金过高，本院综合考虑施工人的违约情况、工期延误时间等，酌定违约金为15000元。吴双龙关于违约金的主张，本院予以部分支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、被告许良于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告吴双龙违约金15000元；
二、驳回原告吴双龙的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案应收案件受理费2113元，减半收取1057元，由原告吴双龙负担800元，由被告许良负担257元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时应向江苏省南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。
审判员 樊琴亚
二〇一七年十一月七日
书记员 吴 飞