福建省永安市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）闽0481民初1082号
原告：陕西锦瀚稀贵金属有限公司，住所地：陕西省宝鸡市高新开发区宝钛路（温泉村），统一社会信用代码：916103016847791650。
法定代表人：康鸿敏，执行董事。
委托诉讼代理人:杜小林，系陕西宝吉律师事务所律师。
被告：福建竹天下文化传播有限公司，住所地：永安市南翔路2199号（竹天下文化广场），统一社会信用代码：913504810967548773。
法定代表人：洪真理，执行董事。
委托诉讼代理人:管昌庆，系福建顺隆律师事务所律师。
原告陕西锦瀚稀贵金属有限公司（以下简称锦瀚公司）与被告福建竹天下文化传播有限公司（以下简称竹天下公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年3月13日立案后，依法适用简易程序，于2017年5月3日公开开庭审理了本案。原告锦瀚公司的委托诉讼代理人杜小林，被告竹天下公司的委托诉讼代理人管昌庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦瀚公司向本院提出诉讼请求：1.判令竹天下公司支付锦瀚公司尚欠安装工程款71，200.75元、逾期付款利息2，723元（以欠付工程款71，200.75元为基数，按中国人民银行同期贷款年利率5.1%计算从2016年6月1日起至2017年2月28日止）；2.判令竹天下公司支付锦瀚公司窝工损失34，560元；3.判令竹天下公司支付锦瀚公司税金损失18，320元；4、诉讼费用由竹天下公司承担。事实和理由：2014年9月5日，竹天下公司与锦瀚公司签订产品供应及安装合同，约定锦瀚公司承建竹天下公司永安竹文化广场钛竹工艺品供货及安装工程，合同总价款165万元，最终结算按实际测量米数决定，双方应在完工之日起5日内对工程量进行确认。工程完工三日内，双方应共同验收，如有质量问题，竹天下公司应书面通知锦瀚公司。合同付款约定为签订合同时支付49.5万元，产品进场之日起15日内付款49.5万元，验收合格支付49.5万元，剩余10%保修期满后一年内支付。此后，竹天下公司支付第一期工程款49.5万元。2014年9月21日，应竹天下公司要求锦瀚公司材料及工作人员达到施工现场，因现场工程之前的工序未完工，致使锦瀚公司无法进场施工，直至2014年10月7日才开始施工，期间造成锦瀚公司工作人员滞留当地产生窝工损失34，560元。工程于2015年5月26日完工，竹天下公司拒不配合锦瀚公司验收，锦瀚公司撤离工地工程已实际移交竹天下公司。竹天下公司经锦瀚公司催收于2015年9月21日支付第三期工程款20万元后，未支付剩余款项。2016年10月底，竹天下公司向锦瀚公司出具联系函一方，对工程量进行了确认。
竹天下公司辩称，因锦瀚公司未提供施工内业资料且工程存在质量问题未整改，影响竹天下公司向锦瀚公司支付工程尾款71，200.75元。双方合同未约定逾期付款利息，2016年10月17日锦瀚公司才同意按竹天下公司提供的实际工程量结算工程款，故工程余款未结清责任不在竹天下公司，利息不应支付。锦瀚公司主张窝工损失没有事实依据。合同中约定工程造价165万元仅为含税的预估值，最终经双方结算工程实测造价为1，261，200.75元，锦瀚公司未经竹天下公司同意就按预估造价165万元开具发票造成的损失不应由竹天下公司承担。
锦瀚公司围绕诉讼请求依法提供如下证据：《产品供应及安装合同》、工人往返宝鸡的车票、邮寄送达工程资料快递单、联系函、回复函、3张税收发票、完税凭证、工人往返永安车票及工资表。竹天下公司未向法庭提供证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下：
1.2014年9月5日，竹天下公司为甲方与锦瀚公司为乙方签订《产品供应及安装合同》，内容为：乙方按照甲方要求提供仿竹钛板工艺品并负责安装；工程价款估算为1，650，255元，结算按实际用量米数确认，双方应在工程结束五日内对实际工作量测算确认；合同签订时，甲方支付乙方495，000元；乙方产品运输至甲方现场后，甲方十五日内支付乙方495，000元；乙方工程完工三日内，双方共同验收，经验收合格后甲方应在20日内向乙方支付495，000元；剩余工程款作为保修金在保修期一年后一个月内无息付清。锦瀚公司于合同签订后，组织工人发送产品进行现场施工安装，2015年5月工程完工锦瀚公司退场。
2.2016年9月22日，竹天下公司向锦瀚公司出具联系函一份，内容为：锦瀚公司未按合同约定及规范要求施工并提供施工有关材料；工程存在质量问题；工程完工后未申报竣工验收；锦瀚公司所报工程量与监理现场确认工程量存在较大偏差（详见工程量计算书），锦瀚公司如有异议可对工程量进行现场核对；以上问题导致工程无法验收及结算。竹天下公司随函提供工程量计算书一份，确认合同总价款实测为1，261，200.75元。2016年10月17日，锦瀚公司向竹天下公司出具回复函一份，内容为：锦瀚公司已按合同约定及规范要求提供产品并完成安装，并将全部工程资料交付竹天下公司；2015年9月，锦瀚公司已完工并将工程交由竹天下公司适用，竹天下公司未在保修期内提出质量异议，应视为对工程质量的认可；锦瀚公司同意按竹天下公司实际测量决算价1，261，200.75元支付工程款，但竹天下公司需支付6名工人2014年9月共16天的窝工损失，每人每天300元共计28，800元，及生活补助费每人每天6元共计5，760元，因工程造价调整多开具发票40万元的税金损失18，320元；上述款项合计工程决算价应为1，314，080.75元。
3.锦瀚公司于2014年9月29日、30日，各开具发票一份，金额均为495，000元，付款方为竹天下公司，工程项目为仿竹钛工艺品加工及安装，并按发票金额的4.58%缴纳税费。2015年7月16日，锦瀚公司出具发票一份，金额为66万元，付款方为竹天下公司，工程项目为仿竹钛工艺品加工及安装，并按发票金额的4.58%缴纳税费。
4．竹天下公司已按合同约定向锦瀚公司支付第一期、第二期工程价款各495，000元及第三期工程价款中的20万元，按竹天下公司实际测量决算价1，261，200.75元技术尚有71，200.75元未支付。
本院认为，涉案《产品供应及安装合同》系合同签订双方的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性、效力性规定，应为有效合同。合同签订后，2015年9月锦瀚公司已依约完成了仿竹钛工艺品加工及安装并退场将工程交付使用，竹天下公司虽未组织对工程进行验收但已实际受领使用工程项目，且已逾合同约定的工程一年质保期，故竹天下公司提出的质量问题不能构成阻却其未尽工程款支付之理由，竹天下公司应依合同约定以实测工程量向锦瀚公司支付相应工程价款。锦瀚公司2016年10月17日同意竹天下公司主张工程实际测量决算价为1，261，200.75元，即应视为双方对工程量及合同价款的确认，依据合同付款时间约定竹天下公司应在20日内支付工程余款71，200.75元，锦瀚公司诉请要求支付，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。竹天下公司未按合同约定期限支付锦瀚公司工程款，确实造成锦瀚公司资金被占用的利息损失，该损失按中国人民银行同期贷款年利率5.1%的标准计算并无不当，损失起算日期应为双方确认工程量及工程价款2016年10月27日的20日后即2016年11月16日，计算至锦瀚公司主张的2017年2月28日共计105日，该损失金额为1，044.6元（71，200.75元×5.1%÷365日×105日＝1，044.6元），超出部分，本院不予支持。锦瀚公司主张因竹天下公司的原因造成工程窝工产生损失，但未能举证证明窝工损失的存在及窝工原因系由竹天下公司所致，该主张无事实依据，本院不予支持。锦瀚公司在未结算工程价款的情况下，自行多开具工程结算发票造成需多支付税费，该损失不应由竹天下公司承担。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、第十七条、第十八条规定，判决如下：
一、福建竹天下文化传播有限公司应于本判决书生效后十日内支付陕西锦瀚稀贵金属有限公司工程款71，200.75元。
二、福建竹天下文化传播有限公司应于本判决书生效后十日内支付陕西锦瀚稀贵金属有限公司逾期付款利息损失1，044.6元。
三、驳回陕西锦瀚稀贵金属有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2，836元，减半收取1，418元，由陕西锦瀚稀贵金属有限公司承担608元，由福建竹天下文化传播有限公司承担810元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。
审判员 周 密
二〇一七年九月二十五日
书记员 郑琳璐
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十六条第一款当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
申请执行提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。