甘肃省永靖县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）甘2923民初884号
原告张金明，男，回族，生于1966年3月3日，农民，住宁夏回族自治区同心县。
委托代理人马瑛，宁夏马瑛律师事务所律师。
委托代理人高歌，宁夏马瑛律师事务所律师。
被告永靖县白云矿产品有限责任公司。
住所地：永靖县刘家峡镇中庄村。
法定代表人王彤，职务：董事长。
组织机构代码：720xxx17-0。
被告黄晓登，男，汉族，生于1967年9月4日，个体工商户，住浙江省绍兴市。现住永靖县。
上列二被告委托代理人罗琳才，系甘肃本恒律师事务所律师。
原告张金明诉被告永靖县白云矿产品有限责任公司、被告黄晓登承揽合同纠纷一案，本院于2016年11月18日做出（2015）永靖民初字第1333号民事判决，原告张金明提起上诉，临夏回族自治州中级人民法院于2017年3月24日做出（2017）甘29民终65号民事裁定，一、撤销永靖县人民法院（2015）永靖民初字第1333号民事判决；二、发回永靖县人民法院重新审理。本院于2017年4月19日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张金明及其委托代理人马瑛、高歌、被告永靖县白云矿产品有限责任公司（以下简称永靖县白云公司）与被告黄晓登的委托代理人罗琳才到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告张金明向本院提出诉讼请求：1、判令被告赔偿造成原告的各项损失990782.3元；2、判令被告承担拖欠原告工程价款的违约金172192.9元；3、判令被告承担因未按时退还原告保证金的违约金25700元；4、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：永靖县白云公司在永靖县太极镇孔家山村从事火烧硅矿开采业务。该公司所有石矿一标段负责人黄晓登与原告签订《硅矿工程施工承揽合同》。合同约定：自2013年12月1日起至2014年12月1日止，原告负责被告开采证范围内矿石采挖，矿山表层土石方剥离，矿石爆破、挖、装。合同约定，施工期间，若被告原因造成的停工超过五天后，从第三天开始计算，延误一天，被告按照钻孔设备一组2000元/天，运输车辆每台5**元/天，挖掘机2000元/天，装载机500元/天，工人工资100元/天补偿给原告工作人员。合同签订后，原告于2013年12月1日接到被告的开工令，随后原告按照合同约定被告要求自2013年12月14日至2014年1月11日修筑盘山道路。截止2014年1月23日累计完成土石方挖方6万方。后被告以政府召开会议为由，要求原告暂停施工。等会议结束后继续。但会议结束后，原告多次催促被告要求继续施工，被告以种种理由推脱。工程因被告原因从2013年12月1日起至2013年12月13日以及2014年1月23日后一直延误至合同约定的截止日期2014年12月1日。被告的行为给原告造成巨大经济损失。
被告永靖县白云公司与被告黄晓登共同辩称，原告所主张的诉求依法、依约均无依据。首先，原告所诉产生损失的原因是原告违反合同约定在先，被告方依约办事，并非是由于被告方的行为导致原告遭受损失，与被告方无关。其次，原告未按合同约定向被告方提交工程量，故无法计算确定工程款。事实是原告在进入矿区开工第二天就因挖掘机故障造成停工，后又发生挖掘机被山体土方埋没的安全事故。被告方要求原告提供进场管理人员和工人名单，各项生产安全管理制度和各种操作人员的操作证，以及每个进场工作人员人身工伤意外保险单向被告方备案后，方可开工。原告不提供上述材料，不符合政府部门开工要求，被告方不能违法违规开工，这是停工的真正原因。故不存在被告方拖欠原告工程款之说，更不存在产生违约金的事实。第三，原告诉求被告方支付延迟退还保证金所产生的违约金，2014年3月20日原告未经被告方同意私自退出工程施工现场。2014年10月17日原告表示不再做这个工程，并要求退还保证金，被告方已于当日退还给原告张金明（收条为据）。综上，请求法院在查明事实真相的基础上，依法驳回原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对有争议的证据和事实，本院认定如下：关于原、被告提出对方违约的问题，因原、被告均无证据证明，故依法不予采信，应以双方共同违约造成合同终止认定；对已完成土方工程量的评估问题，在法庭主持下经双方协商，确定由永靖县国土资源局测量评估。永靖县国土资源局于2017年8月2日出具的《三角网法土石方计算表》，该表数据显示，总挖方为46097.7方、总填方为7726.1方，实际完成的工程量为46097.7方-7726.1方=38371.6方。已完工程价款为38371.6方×9.5元/立方=364530.2元。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：经审理查明，永靖县白云公司在永靖县太极镇孔家山村从事火烧硅矿开采业务。该公司所有石矿一标段负责人黄晓登与原告张金明签订《硅矿工程施工承揽合同》。合同约定：合同期限自2013年12月1日起至2014年12月1日止。原告在开采证范围内矿石采挖，矿山表层土石方剥离，矿石爆破、挖、装。合同对工程承揽施工范围、价款计算、工程计量、价款结算方式、双方的权利义务、违约责任等进行了约定。该合同第二条约定：“工程承揽施工范围及计算方式。1、矿表层的土方剥离，（1）、第一层：（最高点）修盘山道理上机械剥离土方甩至二平台，（高度约正负零点80米左右）。（2）第二层：将第一层甩下土方和第二层剥离土方甩至正负零层。综合上述费用，矿剥离层的剥离费用为（税后价）9.5元/立方，运距在三公里以内。2、矿石爆破、油料、火工材料供应。……(2)甲方负责提供油料供应，油料款在每月的工程款中扣除。”截至现在，被告黄晓登已付工程款105000元、油料款（11吨）98831元、预借款50000元，合计253831元。
另查明，被告方于2014年10月17日向原告张金明退还保证金10万元，并已终止解除合同。
本院认为，永靖县白云公司所有的石矿一标段负责人黄晓登与原告张金明签订《硅矿工程施工承揽合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定。本院认定其合同合法有效。关于原告要求被告向原告支付工程款及停工损失以及支付拖欠工程价款违约金的主张，在庭审中，原告表示该工程款及停工损失与拖欠工程价款违约金数额是根据工程量报价单及施工日志计算的。对此项主张被告方庭审质证时认为，工程量报价单及施工日志是原告单方做出的，没有被告的签字确认不予认可。对原告的该主张于法无据，亦不予支持。鉴于原告张金明已实际完成了部分前期工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条，即“建设工程施工合同解除后，已经完工的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的参照本解释第三条规定处理。”的规定，被告黄晓登应支付原告张金明已完成的工程量价款36453.2元。扣除已支付工程款105000元、油料款（11吨）98831元、预借款50000元，合计253831元。再支付110699.2元。原告关于要求被告因未按时退还原告保证金承担违约金的主张，原告认为根据《承揽合同》第八条第三项规定因被告方原因造成合同不能履行，被告方十日内无条件退还保证金，逾期按保证金总额承担每日1‰的违约金。被告方认为根据《承揽合同》第一条工程开采方式、第六条原告的义务和责任第三项中规定对进场工作人员由原告方购买人身工伤意外保险，进场前原告向被告方提供进场管理人员和工人名单，各项生产安全管理制度和各种操作人员操作证，原告不能提供上述材料造成合同不能履行。被告方认为原告违约在先。对造成合同不能履行的原因、违约的情形双方当事人各持己见。原、被告在举证期限内未向法庭提供支持各自主张的相关证据。故原告要求被告方承担因未按时退还原告保证金承担违约金的主张，于法无据不予支持。
综上所述，本院为维护正常的建设工程施工秩序，保护建设工程施工合同的正确实施，保障合同双方当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条的规定，判决如下：
一、被告黄晓登于本判决生效之日起10日内向原告张金明支付工程款110699.2元。
二、驳回原告张金明的其他诉讼请求。
案件受理费15460元，由被告黄晓登承担1546元、张金明负担9000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状一式三份，上诉于临夏回族自治州中级人民法院。
审 判 长 刘学文
人民陪审员 金和智
人民陪审员 窦红英
二〇一七年九月十日
书 记 员 刘翠明
提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。