黑龙江省大庆市让胡路区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）让乘民初字第1142号
原告任敏玲，女，1974年4月12日出生，汉族，无职业，住大庆市让胡路区。
原告李庆，男，1971年3月23日出生，汉族，住大庆市让胡路区。
被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司。住所地哈尔滨市南岗区红旗示范新区****栋3门***室。
法定代表人崔永玉，董事长。
委托代理人常存贵，男，1963年1月29日出生，汉族，住黑龙江省双城市。
委托代理人关宗超，男，1944年9月5日出生，满族，住大庆市萨尔图区。
原告任敏玲、李庆与被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2014年9月26日立案受理。依法由代理审判员樊忠江适用简易程序独任审判，于2014年11月25日公开开庭进行了审理。原告任敏玲、李庆、被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司委托代理人常存贵、委托代理人关宗超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告任敏玲、李庆诉称：2014年3月17日，原告与被告的大庆分公司签订装饰装修合同，约定被告大庆分公司为原告创业城10-38号楼2单元2602室的房屋装修，装修款27000元，工期自2014年4月1日至2014年6月1日，同时约定因被告方原因影响工期的，被告应承担相当于工程总价款千分之三的日违约金，现竣工日期已过100余天，被告迟迟不予交工，原告多次与被告协商，均无结果，无奈，诉至法院，请求被告承担截至起诉之日的逾期交工违约金15000元，望予支持，诉讼费由被告承担。
被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司辩称：原告主张15000元逾期交工违约金的诉请与事实不符，于法无据。合同约定工期为2014年4月1日至2014年6月1日，我方与原告交接钥匙日期为2014年6月29日，延期交工的责任完全在原告，原告没有按合同约定支付工程款。合同第十一条约定签约当日原告应当向我方支付27000元总价款的65%，合计为17550元，而原告实际只支付37%，为10000元，比合同约定省支付28%，即少支付7550元，直到2014年5月13日原告才补齐此款。依据合同第四条第12款，第八条第3款约定，最迟应付款的日期2014年4月1日至实际补齐合同价款共43天，延误工期责任由原告承担，依据合同第十二条第4款，原告应当向我方支付违约金。大理石台面原告应当组织厂家于5月7日当日安装完工，但因原告的原因重新制作安装，直到5月15日才安装完工，依据合同第八条第2款约定工期顺延9天，我方的施工按排是5月8日至5月14日刮第一遍大白，因大理石台面未按约定时间安装完工，大白工人等待2天不能施工，打乱了我方的施工按排，我方为了减少误工损失，减少原告违约责任，将等待刮大白的工人另行按排工作，至6月5日返回刮第一遍大白，造成我方6个工作日误工损失。地面自流平工程由6月13日原告自行组织施工，6天后才能上人，造成大白工停工，工期顺延6天，我方2个工人因不能施工，停工等待6天，造成18个工日误工损失。6月28日工程全部完工准备向原告交钥匙时，6月29日应原告要求我方派人安装8个灯具，因灯具安装不是合同工程内容，费用另计，口头约定每个50元，共计400元，原告至今不给付，延误至6月29日才交工、交钥匙的责任在原告，2014年6月29日我方向原告交工，交钥匙，原告验收接受，对工程质量、交工日期延误没有提出异议。综上，原告为取得不正当利益，进行恶意诉讼的诉讼请求没有证据和事实支持，请求人民法院驳回原告的全部诉讼请求。
为证实自己的主张，原告任敏玲、李庆向本院提交证据如下：
1、装饰装修合同及房屋买卖合同复印件各一份（与原件核对一致）。用以证明2014年3月17日原告与被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司签订装饰装修合同，被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司给原告家位于大庆市创业城10-38号楼2单元2602室装修，合同总价款27000元，按合同约定被告有三项没有施工完毕，厨房下水管红砖陶粒、卫生间前棚吊棚、餐厅墙石膏线这三项未施工完毕，装修款我尚欠被告1350元未付，另外合同外，被告家工人给我家装灯费用200元未付。被告对该份证据的真实性无异议，对证明的问题有异议，没有验收单，这是给个人装修，是口头验收的惯例，当装修完毕向原告交钥匙之时，由原告全面验收，否则原告不会接钥匙，此工程原告2014年6月29日接钥匙，表示满意，没有任何异议，我公司主动提出厨房下水管没做隐蔽，等原告橱柜安装完，我们给扣上，陶粒的砌筑是原告怕占用厨房面积，我公司提出在装完橱柜后，用白钢包装上，原告同意，并表示赞成，不存在没有砌筑的问题。卫生间前吊棚，当时是为了遮挡卫生间给水管线，和原告协商，我们如果把管线隐蔽在墙内，我们改造管线，进入墙内，增加了我们额外的工程量，但是省去了吊棚，价格几乎相等，甚至我们还要多浪费人工费，所以不存在吊棚没有施工的问题。餐厅石膏线安装，本房屋装修拆改之前，认为安装石膏线是美观的，拆改后，只能装三面石膏线，效果不好，和原告协商，经原告同意不装石膏线了，从开始施工原告对每一项都非常认可，原告没有提出任何异议。本院对该份证据的真实性予以认定。
2、证据结婚证复印件一份（与原件核对一致）。用以证明二原告是夫妻关系。被告对该份证据的真实性及证明的问题均无异议。本院对该份证据予以采信。
3、承诺书一份及照片两张。用以证明2014年5月24日被告向原告承诺因2014年4月原告家厨房墙砖粘贴时没有按业主要求留两毫米缝隙，如以后出现空鼓、蹦瓷现象我公司负全部责任，证明原告家被告未施工完毕的地方。原告对该份证据的真实性无异议，对证明的问题有异议，承诺书证明我公司对原告工程质量始终要承诺的责任，是原、被告协商后同意此承诺。本院对该份证据的真实性予以认定。
被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司未向本院提交证据。
本案经开庭审理，对证据的质证、认证，确认本案的法律事实如下：
2014年3月17日原告与被告大庆分公司签订装饰装修合同，约定被告的大庆分公司为原告创业城10-38号楼2单元2602室的房屋装修，总价款为27000元，工期自2014年4月1日至2014年6月1日，同时约定因被告方原因影响工期的，被告应承担相当于工程总价款千分之三的日违约金。原告庭审时称按照合同约定，被告方还有厨房下水管红砖陶粒、卫生间前棚吊棚、餐厅墙石膏线三项未施工完毕。被告对此辩称以上三项没有施工完毕的原因是当时和原告协商，原告橱柜安装完之后通知被告，被告再派人去做白钢装饰，橱柜不安装，无法进行其他尾项工作，延期交工完全是原告的原因造成的，当时和原告协商，原告也同意，因为水管隐蔽在墙里，原告同意不要吊棚，餐厅石膏线和原告协商，因为装修时只能装三面石膏线，影响美观，原告也同意不装石膏线了。庭审中被告同意继续施工完毕，但原告不同意被告继续施工。除以上三项双方有争议的工程，其余工程被告于2014年6月29日施工完毕，原告也接收了房屋钥匙。原告承认尚有1350元装修款未付，在合同约定外，被告家工人给原告装灯费用200元，原告也未支付。
本院认为：合同应当履行，2014年3月17日原告任敏玲、李庆与哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司签订的装饰装修房屋的合同合法、有效，双方均应当按合同的约定履行。按双方合同的约定，哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司应当在2014年6月1日全部施工完毕，而哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司于2014年6月29日才施工完毕，并向原告任敏玲、李庆交了房屋钥匙，哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司违反了合同约定，延期交工，故应当按合同约定的每日按合同总价款的3‰承担违约责任，经计算，哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司应支付原告任敏玲、李庆2268元违约金（从2014年6月1日至2014年6月29日，被告共延期28天，27000元＊每天3‰＊28天=2268元），哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司的责任应当由其总公司承担，既应由被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司承担。庭审中被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司辩称是因原告任敏玲、李庆的原因延误了工期，但被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司没有证据证实，应对此承担举证不能的不利后果，故本院对其这一辩解理由不予支持。对庭审中原告任敏玲、李庆陈述的被告方还有厨房下水管红砖陶粒、卫生间前棚吊棚、餐厅墙石膏线三项未施工完毕，因被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司同意继续施工，而原告任敏玲、李庆不同意被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司继续施工，故该三项未施工的责任不在被告，故从2014年6月29日原告任敏玲、李庆接收房屋钥匙之后，哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司大庆分公司不存在违约的情况，故本院对原告任敏玲、李庆诉主张的从2014年6月29日至开庭之日的违约金不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告哈尔滨我爱我家装饰有限责任公司于本判决生效之日起五日内一次性支付原告任敏玲、李庆2268元违约金；
二、驳回原告原告任敏玲、李庆的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费175元，减半收取87元，原告承担74元，被告承担13元，邮寄费42元由被告承担。
如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于大庆市中级人民法院。
代理审判员 樊忠江
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 李冬梅
本判决书生效后，义务人在规定的时限内不履行义务的，权利人可向本院申请执行。提出申请执行的期限，为本判决书规定的履行期限届满后次日起二年内。
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。