河南省汝州市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）汝民初字第1902号
原告（反诉被告）鞍山市格林环保设备有限公司。住所地辽宁省海城市腾鳌镇福安村。组织机构代码71964884-4。
法定代表人吴昌宝，系总经理。
委托代理人张宝昌，男，1981年3月22日生，汉族，住辽宁省海城市，系公司职工。
委托代理人曹禄博，男，1983年7月28日出生，住辽宁省辽阳县。
被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司。住所地汝州市汝南工业区。组织机构代码76621129-0。
法定代表人谢中正，系董事长。
委托代理人薛国良，男，汉族，1976年6月30日出生，住河南省宝丰县，系该公司法律顾问。
原告（反诉被告）鞍山市格林环保设备有限公司（以下简称格林环保公司）与被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司（以下简称天瑞煤焦化公司）买卖合同纠纷一案，原告于2015年4月10日向辽宁省海城市人民法院起诉，该院同日受理后，被告于2015年5月19日提出管辖权异议，该院于2015年6月1日作出（2015）海民二初字第00426号民事裁定书，裁定本案移送本院处理。本院于同年6月17日受理后，依法组成合议庭，被告于2015年10月13日提起反诉，本院于2015年11月6日公开开庭进行了审理，原告（反诉被告）格林环保公司委托代理人张宝昌、曹禄博，被告（反诉原告）天瑞煤焦化公司委托代理人薛国良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告格林环保公司诉称，原被告于2012年3月21日签订合同一份，合同编号TJRZG2012-006，合同价款人民币1258万元，余款263.3884万元被告至今未付款，为维护原告合法权益，故诉之，要求：1、被告支付欠款265.526万元及利息（利息从2014年3月29日起按同期贷款利率计算至还清之日止）；2、诉讼费由被告承担。
被告天瑞煤焦化公司辩称，1、按照合同约定，原告提供的设备还在质保期内，原告无权要求被告支付质保金。2、原告未履行完在前义务，无权要求被告支付货款。合同第九条双方权利义务明确约定，卖方负责地面站环保达标验收，但是直到现在原告的设备也未通过环保部门验收。因此原告在完成合同约定义务之前，无权主张剩余货款。3、原告要求被告支付利息没有事实和法律依据。请求依法驳回原告的诉讼请求。
被告（反诉原告）天瑞煤焦化公司反诉称，2012年双方签订地面除尘站设备安装及调试交钥匙工程商务合同，明确约定了供货范围、交货期限、交货地点、售后服务及违约责任等内容。但原告违反合同约定的交货期限，延迟交货390多天，给被告的正常生产经营造成重大损失。合同第十三条约定，因卖方原因不能按时交货，则交货每推迟三日（不足三天按三天算）罚款5000元人民币。据此原告应当按约定向被告支付迟延交货的违约金，现反诉要求：1、原告向被告支付违约金65万元；2、反诉费由原告负担。
原告（反诉被告）格林环保公司辩称，导致工期延误不是因为原告所造成的，是由于被告未按合同约定按时支付工程款所导致的，所以请依法驳回反诉请求。
经审理查明：2012年3月21日原告（反诉被告）格林环保公司作为卖方，被告（反诉原告）天瑞煤焦化公司作为买方，双方签订汝州天瑞煤焦化有限公司地面除尘站设备安装及调试交钥匙工程商务合同（附技术协议），合同编号TJRZG2012-066，合同约定：第一条供货范围：100万t／a捣固焦改建项目焦炉地面除尘站设备的制造、工艺的安装和调试交钥匙工程。第二条交货时间：全部设备合同签订生效后90日内到场，合同签订生效后120日前安装调试完成。第三条交货地点：汝州天瑞煤焦化有限公司工地施工现场。第四条合同总价：人民币1258万元。第五条付款方式：1、预付款，合同签订后7日内，卖方向买方提供中标合同总价10%的履约保函，买方收到履约保函后7日内向卖方支付合同总价的20%作为预付款；2、设备制作完毕初验合格后具备发货条件，10日内支付其合同总价的30%；3、设备全部运达现场、验收合格凭有效发票支付其合同总价的20%；4、安装调试完毕并投运合格，环保达标验收合格，十日内付合同总价的20%；5、剩余10%质保金待质保期满设备和安装工程无任何质量问题一次付清；6、10%的履约保函在设备全部运达现场，初验合格后退还。第七条货物质保期及责任：双方约定货物质量保修期为设备投产验收合格后壹年，质保期内若因货物质量原因造成损失，则卖方承担责任，若因买方使用不当而引起设备损坏，则由买方承担损失，若因买方原因投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部到场安装调试验收合格后18个月时间。第九条双方权利及义务：买方第9项，负责环保达标验收的协调工作，配合卖方环保达标验收（费用卖方负担）；卖方第10项，负责地面站环保达标验收有关事宜。第十三条其它：第三款第二项，因卖方原因不能按时交货，则交货工期每推迟三天（不足三天按三天算）罚款5000元人民币，若因买方原因造成交货期推迟，则每耽误一天，卖方交货工期自动顺延一天。
合同签订后，原被告双方的履行情况为：1、2012年3月28日鞍山银行股份有限公司为原告提供履约担保，向被告出具125.8万元（相当于合同总价的10%）的履约保函。被告于2012年4月16日至2012年5月15日期间，向原告支付251.6万，将第一期20%的预付款支付完毕。2、2012年5月13日原告已制作完成部分设备并报验合格，后陆续制作并报验，2012年7月29日全部制作完成并报验合格。被告于2012年6月21日至2012年11月5日期间，向原告支付377.4万元，将第二期30%的进度款支付完毕。3、2012年4月21日至2013年7月16日期间原告陆续向被告发货，被告分别于2012年8月1日、2012年12月28日、2013年7月18日进行现场验收，初验合格。被告于2013年4月16日至2013年8月14日期间，向原告支付251.6万元，将第三期20%的进度款支付完毕。4、2013年12月3日被告以传真方式通知原告，定于2013年12月7日装煤，20日出焦，需原告组织人员对环保除尘设备进行安装调试；2013年12月7日焦炉地面除尘站设备进行联动试车，运转正常、运行平稳；2014年3月27日至2014年3月29日，被告及监理单位河南新恒丰建设监理有限公司对设备进行验收，验收结论为合格。被告于2015年1月26日至2015年8月4日期间，向原告支付115万元，第四期20%的进度款剩余136.6万元被告未付。5、第五期10%的质保金125.8万元，被告未向原告支付。被告主张其于2014年12月正式投产。综上，被告共计已向原告支付款项995.6万元，剩余262.4万元款项未付。
在合同的履行过程中，2013年5月14日原告向被告发送工程联系函一份，内容为“根据贵公司要求，出焦除尘站钢烟囱由原设计24米增加到30米，由此增加材料3.5吨，并由此产生材料费、人工费及其它费用共计31260元，望贵公司给予书面确认并追加费用”。被告汝州天瑞煤焦化有限公司法定代表人谢中正在该工程联系函上签字确认。该部分追加费用3.126万元，被告未向原告支付。现原被告因货款的支付问题发生纠纷，原告诉至法院，被告以原告延迟交货为由提起反诉。
另查明，在辽宁省海城市人民法院审理本案期间，原告于2015年4月10日向该院申请诉讼保全，该院当日作出（2015）海民二初字第00426号民事裁定，裁定：一、冻结被告汝州天瑞煤焦化有限公司在银行存款380万元。二、对原告提供的担保财产：鞍山市格林环保设备有限公司位于海城市腾鳌镇福安街道办，房权证ＨＣ字第××号，面积1165.78平方米和房权证ＨＣ字第××号，面积852.24平方米的房屋两处予以查封。查封期间，不得买卖、转让、赠与、抵押、出租等处置财产的行为。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，2012年3月21日原被告签订的汝州天瑞煤焦化有限公司地面除尘站设备安装及调试交钥匙工程商务合同，是双方的真实意思表示，合法有效，原被告双方均应依照合同约定履行义务。1、关于原告主张的第四期剩余款项问题。本案合同第五条付款方式中第4项约定，安装调试完毕并投运合格，环保达标验收合格，十日内付合同总价的20%。在合同的履行过程中，被告于2013年12月3日以传真方式通知原告进行安装调试，2013年12月7日设备进行了联动试车，运转正常、运行平稳；2014年3月27日至2014年3月29日，被告及监理单位河南新恒丰建设监理有限公司对设备进行验收，验收结论为合格，原告已经履行了合同约定义务。依照合同约定，被告应于验收合格后十日内（即2014年4月8日前）向原告支付合同总价20%的款项，但该期款项剩余136.6万元被告未付，现原告要求被告支付，本院应予支持。2、关于原告主张的质保金问题。本案合同第五条付款方式中第5项约定，剩余10%质保金待质保期满设备和安装工程无任何质量问题一次付清。合同第七条货物质保期及责任约定，质量保修期为设备投产验收合格后壹年，但该条款同时约定，若因买方原因投产时间推后，则双方约定质保期最多不超过卖方供货全部到场安装调试验收合格后18个月时间。本案中，虽然被告主张2014年12月才开始正式投产，但是原告供货已于2013年7月16日全部货到现场，于2013年7月18日经现场初验合格，于2013年12月7日安装调试联动试车，于2014年3月29日经验收确认合格，至今已超过了18个月，质保期已于2015年9月30日届满。现原告要求被告支付作为质保金部分的剩余货款125.8万元，本院应予支持。3、关于原告主张的追加费用问题。本院认为，2013年5月14日原告向被告致函，请求被告书面确认追加费用3.126万元，被告汝州天瑞煤焦化有限公司法定代表人谢中正在该工程联系函上签字确认。现原告要求被告支付该追加费用3.126万元，本院应予支持。被告应向原告支付款项共计265.526万元（按136.6万元＋125.8万元＋3.126万计算）。4、关于原告主张的利息问题。本院认为，虽然合同中并未约定逾期支付的违约责任，但《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。本案中，原告主张的第四期剩余款项136.6万元，被告应于2014年4月8日前向原告支付；原告主张的作为质保金部分的剩余货款125.8万元，被告应于2015年10月1日前支付；原告主张的追加费用3.126万元，因双方并未约定支付期限，被告应于原告主张权利时（即原告提起本案诉讼之日2015年4月10日）支付。因被告逾期付款，应当按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，自逾期付款之日起至本判决确定的履行期间届满之日止，向原告支付利息。对于原告过高部分的利息请求，因证据和理由不足，本院不予支持。5、关于被告提出的反诉问题。原告主张，被告未按合同约定的期限交货及安装调试，应按合同第十三条第三款第二项的约定承担违约责任。本院认为，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。本案中，原被告双方互负债务，合同第五条付款方式中对双方的履行顺序作出了明确约定。在合同的履行过程中，原告按照约定期限于2012年3月28日向被告出具履约保函，被告应于七日内（即2012年4月4日前）支付第一期20%的预付款251.6万，但被告实际于2012年5月15日支付完毕；原告于2012年7月29日全部制作完成并报验合格，被告应于十日内（即2012年8月8日前）支付第二期30%的进度款377.4万元，但被告实际于2012年11月5日支付完毕。因被告违约在先，并未按照约定期限向原告履行支付货款的义务，故对于被告要求原告因延迟交货支付违约金的反诉请求，本院不予支持。对于被告的答辩意见，因证据和理由不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十七条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司于本判决生效后十日内，向原告（反诉被告）鞍山市格林环保设备有限公司支付货款265.526万元及利息（利息按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，其中136.6万元自2014年4月9日起，125.8万元自2015年10月2日起，3.126万元自2015年4月10日起，均计算至本判决确定的履行期限届满之日止）。
二、驳回原告（反诉被告）鞍山市格林环保设备有限公司的其它诉讼请求。
三、驳回被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费28042元，反诉费5150元，均由被告（反诉原告）汝州天瑞煤焦化有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。
审 判 长 王少磊
代理审判员 于延坡
人民陪审员 郭俊朋
二〇一五年十二月三日
书 记 员 胡蒙蒙
附本案法律依据：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。