广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤01民终183号
上诉人（原审被告）：广州市粤锐恒星房地产有限公司，住所地广州市南沙区。
法定代表人：高志文，该公司总经理。
委托代理人：李超鹏，该公司职员。
委托代理人：何巧，该公司职员。
被上诉人（原审原告）：区宇鸾，住广州市天河区。
被上诉人（原审原告）：叶大林，住广州市天河区。
上列两被上诉人共同委托代理人：刘洋，广东广信君达律师事务所律师。
上列两被上诉人共同委托代理人：李国桐，广东广信君达律师事务所实习律师。
上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司（以下简称“粤锐公司”）因商品房预售合同纠纷一案，不服广州市南沙区人民法院（2015）穗南法民三初字第848号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：粤锐公司是广州市南沙区中惠璧珑湾自编10栋的开发商，已领取了上述项目的《商品房预售许可证》。2012年11月22日，区宇鸾、叶大林（乙方）与粤锐公司（甲方）签订《商品房买卖合同》，其中约定：“乙方向甲方购买广州市南沙区中惠璧珑湾自编10栋1102房（建筑面积95.34平方米），总金额为1209935元（乙方于签约时支付729935元，余款480000元须于2012年11月22日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款）。交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。甲方应当在2014年3月15日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用；甲方如未能按本合同规定的期限交房的，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，甲方每日按总房价款0.05％的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。乙方应在接到收楼通知书之日起30日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起30日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合格；经批准分期建设的，甲方应按批准的进度进行建设并至验收合格。甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的，该商品房不符合交付标准，自规划局规定的整个小区竣工验收合格的第二天起到达到使用条件之日止，甲方按月向乙方支付人民币30元的违约金。”等上述合同补充协议（附件七）约定：“甲乙双方一致同意：合同及本《补充协议》项下乙方所购商品房的交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》；甲方按合同约定期限向乙方交付商品房；甲方向乙方交付该商品房时，需出具本条所述之《工程竣工验收报告》及《房地产（住宅）质量保证书》、《房地产（住宅）使用说明书》、《临时管理规约》或《管理规约》，无需提供其他资料，甲乙双方同意不适用合同第十五条；该商品房达到本条所述交房条件，甲方履行通知收楼义务后，甲方无需承担任何形式延期交楼违约责任。”等。其后，双方又签订了《商品房买卖合同》补充协议二，约定将支付房款的方式修改为：乙方于签约时支付829935元，余款380000元须于2013年1月23日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。
根据粤锐公司提供的贷款统计表，区宇鸾、叶大林在2013年7月1日通过按揭方式付清全部购房款。其后，双方办理房屋面积退差手续，粤锐公司在2015年3月27日向区宇鸾、叶大林开具发票，确认实际收到涉案房屋的购房款为1206583元。
涉案房屋于2014年3月7日取得《建筑工程竣工验收报告》，于2014年3月13日通过消防验收、同年6月6日取得《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。现涉案房屋已开通永久用水。粤锐公司曾于2014年3月7日、2015年3月16日、2015年4月20日分别向区宇鸾、叶大林发出《入伙通知书》《催收楼通知书》，于2014年6月9日以手机短信方式发出催收楼通知，但区宇鸾、叶大林以涉案房屋尚不具备交楼条件为由拒绝收楼。
广州供电局有限公司南沙供电局于2014年8月15日向广州市南沙区人民法院出具了《关于南沙区中惠璧珑湾楼盘永久用电情况的复函》，称目前该楼盘报装了5个公变房作为住宅楼宇的永久用电，其中1#公变房供电范围是1#楼、2#楼，2#公变房供电范围是3#楼、5#楼，3#公变房供电范围是6#楼、8#楼，4#公变房供电范围是9#楼、10#楼，1#至4#公变房已经完成某用电设施的安装，并已经于2014年7月16日通过了竣工验收，该局当天已将永久用电送至用户电能表的表前位置，相应的楼宇具备了永久用电。
经原审法院质证，区宇鸾、叶大林对上述《关于南沙区中惠璧珑湾楼盘永久用电情况的复函》真实性、合法性、关联性没有异议；粤锐公司对该复函真实性、合法性没有异议，但认为涉案房屋具备永久用电的时间应为《高压供电合同》的签订日期。
2015年9月8日，区宇鸾、叶大林向原审法院提起本案诉讼，请求判令粤锐公司向区宇鸾、叶大林支付逾期交楼违约金，以实际已付总房价款1206583元为本金，按每日万分之五的标准，从2014年3月16日起计至涉案房屋符合交楼条件之日（2014年7月16日）止。
粤锐公司原审答辩认为：粤锐公司没有逾期交楼，且区宇鸾、叶大林通过商业贷款方式支付购房款，存在逾期付款情形，粤锐公司有权顺延交房时间，无需承担延期交房的违约责任；合同约定的迟延交楼违约金标准明显过高，应予以调整为以租金标准计算。
原审法院认为：区宇鸾、叶大林与粤锐公司签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。虽然粤锐公司已按照合同的补充协议约定取得了《建筑工程竣工验收报告》，但在涉案房屋尚未具备永久用电，不能满足买受人基本居住要求的情况下，粤锐公司主张涉案房屋已于2014年3月7日达到交付标准，依据不足，不予采纳。据此，粤锐公司未能按照合同约定的期限，将具备永久用电条件的房屋交付给区宇鸾、叶大林使用，已构成违约，区宇鸾、叶大林要求粤锐公司支付迟延交楼违约金的诉请合理，予以支持。双方在合同中对迟延交楼违约金的标准有明确约定，该约定标准属于合理范围，应予认可。粤锐公司以违约金标准过高为由要求予以调整没有依据，不予采纳。由于广州供电局有限公司南沙供电局出具的复函反映涉案房屋已经于2014年7月16日具备了永久用电，故区宇鸾、叶大林要求迟延交楼违约金计算至该日止合理，予以支持。另外，区宇鸾、叶大林付清房款的时间远在合同约定的交楼期限之前，且合同约定的只是申请办理银行按揭手续的时间，而非以按揭方式付款的时间，故对于粤锐公司以区宇鸾、叶大林迟延付款为由要求无需承担本案延期交房的违约责任，不予支持。
据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，于2015年10月16日作出如下判决：被告广州市粤锐恒星房地产有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告区宇鸾、叶大林支付迟延交楼违约金（以总房价款1206583元为本金，按每日万分之五的标准，自2014年3月16日起计至2014年7月16日止）。案件受理费828元，由被告广州市粤锐恒星房地产有限公司负担。
判后，上诉人粤锐公司不服原审判决，向本院提起上诉称：涉案房屋于2014年3月15日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形。原审判决以涉案楼盘未具备永久用电为由，认定涉案房屋不具备交付条件，判决粤锐公司承担违约责任，在事实认定、法律适用上明显有误。主要体现在：（一）广州市中级人民法院2013年生效的司法判例明确“永久用电”并非法定的交楼标准，（2013）穗中法民五终字第3106、3107、3250、3251、3252号判决认为，在涉案小区既符合合同约定的交楼标准，又满足住户使用配套基础设施要求的情况下，原审法院据此驳回业主要求逾期交楼违约金的诉请并无不当。我国虽然是非判例法国家，但最高人民法院每年都会发布大量的判例以指引司法实践，原审法院无视上级法院的生效判决，对同一事由作出相反的认定，将“永久用电”作为法定交楼标准，显然错误。（二）用电是基本居住要求，但永久用电只是用电的一种方式，也是更高标准的用电方式，并不是满足基本居住要求的用电方式。原审判决将“具备永久用电作为基本居住要求”，没有法律依据，也不符合现阶段居民用电的实际情况，自行提高了居民基本居住要求，是对现有用电制度中“临时用电”普遍存在客观事实及国有供电企业、电力管理部门对“临时用电”管理和收费合法性的否定，明显有误。（三）原审判决将“永久用电设定为交楼条件”没有法律依据，与买卖合同约定不符，违反了合同交易的意思自治原则。（四）原审法院对涉案楼盘具备永久用电的时间认定错误。涉案房屋用电工程自2013年11月16日开工建设；2013年8月23日向南沙供电局提交设计文件，2013年9月3日设计文件通过审核，2014年5月7日中间检查合格，2014年6月20日竣工验收合格并具备永久用电条件。南沙供电局复函中陈述在2014年7月16日通过竣工验收合格、当天供电明显是错误的。涉案房屋实际具备永久用电的日期应当以用电工程竣工验收合格日期即2014年6月20日为准。（五）涉案房屋不仅达到了《商品房买卖合同》约定的交付条件，而且于2014年6月6日取得了《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，涉案房屋完全符合使用条件，不存在漏水、地面裂缝等导致房屋无法使用的重大瑕疵。（六）双方签订的《商品房买卖合同》之《补充协议》合法有效，涉案房屋的交付条件应为《商品房买卖合同》之《补充协议》约定之交付条件，即“该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》。”（七）对涉案房屋交付条件的约定是《商品房买卖合同》最重要的内容之一。《商品房买卖合同》中明确排除了将永久用电作为涉案房屋的交付条件。原审判决在认定《商品房买卖合同》约定合法有效的前提下，又自行将永久用电作为涉案房屋的交付条件，前后矛盾，明显错误。（八）涉案房屋于2014年3月15日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形。（九）粤锐公司已按照合同约定通知区宇鸾、叶大林收楼，并以各种方式催促区宇鸾、叶大林收楼，但区宇鸾、叶大林并未在约定的期限内提出异议，涉案房屋未能交付的责任在区宇鸾、叶大林，粤锐公司无需承担迟延交付的责任。（十）区宇鸾、叶大林拒绝收楼没有任何依据。按照约定，涉案房屋只有存在主体结构的问题及严重影响正常居住使用的质量问题的情形下，区宇鸾、叶大林才有约定及法定的拒绝收楼的理由。但其没有证据证明涉案房屋存在质量问题。同时，粤锐公司开发的房屋已经验收合格，且已向政府主管部门备案，事实上也不存在质量问题。（十一）假定涉案房屋出现迟交楼，买卖合同约定的出卖人迟交楼违约金计算标准明显过高，远远高于买受人的实际损失，不能作为计算违约金的标准，应以租金标准（即实际损失）作为计算违约金的标准。（十二）本案中，涉案房屋在2014年3月15日已达到交付条件，同时在2014年6月6日取得竣工验收备案。但经粤锐公司多次催促，区宇鸾、叶大林仍拒绝办理收楼手续，并于2015年5月向法院起诉。可见，区宇鸾、叶大林实际上本身根本无意收楼，也没有准备自住或出租，而是想通过诉讼取得额外利益，因此，不论涉案房屋是否交付，区宇鸾、叶大林实际上是不可能有任何损失的。（十三）区宇鸾、叶大林存在逾期付款，假定涉案房屋出现迟交楼依约粤锐公司的交楼时间可以顺延，且不承担逾期交楼的违约责任，一审判决区宇鸾、叶大林无需承担逾期付款的责任，违反了合同约定及法律规定。上诉请求：1、撤销原审判决，驳回区宇鸾、叶大林的全部诉讼请求；2、本案一、二审案件受理费均由区宇鸾、叶大林承担。
被上诉人区宇鸾、叶大林答辩同意原审判决，不同意粤锐公司的上诉请求。
粤锐公司与区宇鸾、叶大林对原审法院查明事实均没有异议，本院予以确认。
二审另查明，涉案《补充协议》第一条第4款约定：“如乙方逾期支付《商品房买卖合同》及本补充协议项下任何款项的（包括但不限于房价款），甲方可以此为抗辩顺延交房时间，但不承担延期交房的违约责任。”
本院认为，关于粤锐公司应否承担延迟交楼违约金的问题。根据中华人民共和国电力工业部发布的《供电营业规则》第十二条规定：“对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理”。由此可知，所谓临时用电是供电企业按用电期限分类区别于正式供电的一种供电方式，其不能用作居民的日常生活用电。在涉案楼盘尚未具备永久用电，不能满足买受人基本居住要求的情况下，粤锐公司主张其已于2014年3月15日达到房屋交付标准，与国家电力管理规定相悖，本院不予采纳。粤锐公司提及的生效判决所涉楼盘，与涉案楼盘并非同样情形，该公司以此为由提出的上诉请求理据不足，本院不予采纳。粤锐公司在涉案房屋尚不具备交付条件的情况下，向买受人发出的收楼通知书，并不能约束买受人，买受人有权拒绝收楼。原审法院认定粤锐公司未能按照合同约定的期限将符合条件的房屋交付给区宇鸾、叶大林已构成违约，应承担延迟交楼违约金至2014年7月16日止并无不当。
关于延迟交楼违约金的标准问题。一方面，双方在合同中约定“粤锐公司如未能按合同规定的期限交房，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止每日按总房价款0.05%的标准支付违约金，合同继续履行”，该约定是双方真实意思表示，粤锐公司应清楚其应承担的违约责任。另一方面，粤锐公司未能提供充分证据证明合同约定的违约金标准过高而不合理，其要求调整缺乏依据，本院不予支持。
关于粤锐公司主张顺延交楼的理由是否成立的问题。粤锐公司上诉认为因买受人存在逾期付款行为，其有权顺延交房时间。对此，从合同约定的内容审查来看，由于案涉合同对于逾期交房、逾期付款均分别约定了违约责任，逾期付款违约责任的承担与房屋交付的合同义务并非对等关系，且合同只约定了申请办理银行按揭手续的时间，并没有约定以按揭方式付款的时间。从合同履行的事实状态来看，本案中，没有证据显示粤锐公司在合同约定的交楼日期之前，曾以买受人逾期付款为由提出顺延交楼的主张，其仍依合同所约定的交房时间通知买受人收楼，且本案买受人付清房款的时间远在合同约定的交楼期限之前。因此，原审法院不予采纳粤锐公司顺延交楼的抗辩并无不当。
综上所述，上诉人粤锐公司的上诉理由不成立，本院不予支持。原审判决查明事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费1656元，由上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 万力平
审 判 员 李 静
代理审判员 黄春成
二〇一六年三月二十三日
书 记 员 连泽璇
黄咏欣