新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）新0203民初1300号
原告(反诉被告)：李长利，男，汉族，1967年3月10日出生，个体从业人员。
委托诉讼代理人：侯小山，新疆先觉律师事务所律师。
被告（反诉原告）：邓明顺，男，汉族，1969年4月7日出生，个体从业人员，住白碱滩区。
委托诉讼代理人：尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。
原告李长利与被告邓明顺建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李长利及其委托诉讼代理人侯小山、被告邓明顺及其委托诉讼代理人尹秀荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李长利向本院提出诉讼请求：1、被告支付工程款244480元、檩条款35480元、安装费20000元，合计299960元；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年8月7日，原、被告签订《网架安装劳务分包合同》一份，约定原告承包被告在西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架制作安装，2015年8月25日开工，9月25日竣工，约定单价560元/平方米，面积以实际面积为准，网架面积为1008平米即564480元，扣除被告已支付的26万元，以原告未进行的防火涂料60000元，还需加上原告提供的88根檩条的材料费即35480元，檩条的安装费20元/平方米计算1000平方米，即20000元，被告尚欠原告工程款299960元未付，故原告诉至法院。
被告邓明顺辩称，原告陈述基本属实，双方签订了劳务分包合同，第8条第二项约定盈利亏损由乙方自行承担，施工过程中，乙方以亏损为由拖延工期、停工的甲方应按照合格工程量的50%进行结算。施工中，原告拖延工期，至2015年没有完工，房屋屋面的檩条安装后就停工了，当年没有完工，剩余的工程的屋面、不锈钢填沟、防火涂料的施工也放下了，原告承诺第二年继续施工，但2016年3月被告要求原告正常施工，原告拒绝，被告无奈只有找另外施工队将剩余工程施工完毕。在此之前原告以欺骗的方式将其2015年应完成的工作量进行核价，应为26.9万元左右，被告将款项全部给付原告。故请求驳回原告诉求。
反诉原告邓明顺向本院提出反诉请求：反诉被告按合同约定退还13.5万元，并承担诉讼费用。事实和理由：按合同约定反诉被告应包工包料并完成工程，但反诉被告将完成的工程量价款拿走后却拒绝后续施工，故应按合同约定50%的工程量进行结算，故应退回一半，即13.5万元。
反诉被告李长利对邓明顺的反诉辩称，反诉原告所说拖延工期事实不存在，合同第8项第1条是说如果我方以亏损为由拖欠工期或停工才能导致50%结算，实际施工过程中不存在这种情况，停工拖延的事实不存在，是因为施工程序应是先工序完成之后才能进行下一步工序，网架安装完工后必须进行验收合格才能进行下一步工序，但始终没有验收合格，我方是按合同办事，我们认可合同中屋面防火涂料的施工没有干，但原告主张中已扣除这部分，请求驳回反诉请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年8月7日，原告李长利借用山东美达建工集团股份有限公司的资质与作为发包人的被告邓明顺签订“网架安装劳务分包合同”，约定原告承包西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架制作、安装（包工包料），含防火涂料、消防送检合格及相应费用及安装检验批、试验资料。合同工期自2015年8月25日开工至同年9月25日竣工。合同价款约定为单价560元/平米（报价不含发票），面积以网架安装实际面积为准。该合同还约定盈利、亏损风险由原告自行承担，工程结算时合同单价不予以调整，若在施工过程中，原告以亏损为由拖延工程工期以及项目停工，被告按原告完成合格工程量的50%予以结算，并将原告驱逐施工现场。该合同还对双方其他权利义务进行了约定。该合同签订后，原告进行施工。2015年10月29日及同年11月1日，原告向被告出具“收条”两份，分别载明：“今收到西部钻探克拉玛依录井公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架材料款拾陆万元正（￥160000元）另：专家论证叁仟贰佰元（￥3200元）烟、饮料伍佰元（￥500元）餐玖佰陆拾元（￥960元）罚款伍仟元正（￥5000元）计：玖仟陆佰陆拾以上总计：拾陆万玖仟陆佰陆拾元整李长利2015年10.29号”；“今收到西部钻探克拉玛依录井公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架材料款拾万元整（￥100000元）李长利2015年11.1号”。以上金额合计269660元。现因双方结算发生争议，故诉至本院。
为证实网架安装实际面积以及产生的材料费，原告出示由被告技术员陈小龙签字确认的四份“西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架材料进度明细表”，证实屋面主檩条单价155元，数量88根，次檩条单价120元，数量182根，檩条材料费总计35480元，岩心扫描库顶的网架面积为1008平方。
为证实因原告原因而受到处罚，被告出示2015年9月24日由新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司出具的“现场处罚单”，以证实因钢结构施工管理中存在问题受到监理单位的处罚共计5000元。为证实不锈钢天沟及屋面应系合同中约定内容，被告补充出示2016年3月29日“工程复工报告”及被告技术员陈小龙与原告于2016年4月16日的录音，证实原告经被告要求仍未复工，且未完成的施工中包括天沟；出示钢结构设计施工图纸-“网架结构设计说明”，该图纸第八条涂装第4款载明“屋面板采用0.6MM厚镀铝锌彩钢板，热镀锌量不小于275g/㎡”，证实原告施工内容中应包括屋面。原告认可看过该图纸并复印部分图纸。
另查，西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）工程的总承包方为新疆瑞基工程建设有限责任公司，2016年6月，该公司与监理单位即新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司共同出具“网架完成工程量确认单”，证实原告“从开工至2015年11月10日，期间先后完成岩心扫描库球形网架的组装、吊装、与预埋件的焊接，屋面檩条的吊装、焊接工作，剩余的不锈钢天沟、屋面双层彩钢岩棉夹心板、防火涂料等材料均未进场”。
2016年5月25日，被告邓明顺与案外人杨光路签订“网架安装劳务分包合同”，约定案外人承包范围为西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架层面板、不锈钢天沟及防火涂料涂刷和相应消防验收（包工包料），合同工期15天，自2016年5月25日开工至同年6月8日竣工，合同价款为单价280元/平方（不含税），面积以屋面板正投影面积为准。合同签订后，案外人施工完成，被告依双方约定向案外人陆续支付工程款20万元。
本院认为，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义施工，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项的规定，应认定为无效。本案原告借用他人资质承揽该工程项目所签订的“网架安装劳务分包合同”因违反法律、行政法规强制性规定而系无效合同，建设工程施工合同无效的，工程价款参照合同约定据实结算。
关于原告主张被告支付工程款244480元、檩条材料款35480元、安装费20000元，合计299960元的诉讼请求。根据合同约定，西部钻探克拉玛依录井工程公司生产服务基地搬迁工程（一期）岩心扫描整理库球形网架制作、安装工程系承包方包工包料项目，如双方无特别约定，原告主张被告承担檩条材料款35480元及安装费20000元无事实依据，本院依法不予支持。根据合同约定的单价，及由被告人员陈小龙签字确认的网架面积即1008平方，该项工程总价应为564480元，结合录音、“网架结构设计说明”及监理单位确认的“网架完成工程量确认单”等书证及原告自认，可以认定该项工程内容中包含的防火涂料、网架屋面及不锈钢天沟原告均未按约完成，理应从总价中扣减。关于扣减的数额，结合被告与案外人杨光路签订的施工合同，该内容包含原告应完成而未完成的全部项目，且杨光路本人到庭陈述履行过程及其与被告的结算情况，故可以认定原告未完成的施工量即为杨光路施工合同中约定的工作量，应为282240元（280元/平方×1008平方），故原告应得工程款为282240元（564480元-282240元）。关于被告已支付的工程款数额，两份“收条”合计金额为269660元，其中记载罚款5000元等扣款项目，因有原告李长利本人签字确认，虽属于无效合同中约定的罚款内容应无效，但依据诚信原则，原告不应再以此抗辩，故被告已付工程款为269660元，则被告尚欠原告工程款为12580元（282240元-269660元）。
关于反诉原告主张反诉被告按合同约定退还135000元，因双方签订的“网架安装劳务分包合同”系无效合同，故被告依据的此条款亦应无效，故反诉原告的诉讼请求本院依法不予以支持。
综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告邓明顺于本判决生效之日起三日内向原告李长利支付工程款12580元；
二、驳回原告李长利其他诉讼请求；
三、驳回反诉原告邓明顺的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2899.70元、反诉费1500元、邮寄送达费42.40元，由原告李长利负担2778.10元，由被告邓明顺负担1664元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。
审判员 李晓凌
二〇一七年八月三十一日
书记员 李 玲