重庆市丰都县人民法院民 事 判 决 书（2017）渝0230民初1653号原告（反诉被告）：向义泉，男，1964年11月25日出生，汉族，居民，住重庆市丰都县。原告（反诉被告）：俞顺活，男，1954年10月24日出生，汉族，居民，住重庆市丰都县。原告（反诉被告）：ＸＸ权，男，1970年11月15日出生，汉族，居民，住重庆市丰都县。上列三原告共同委托诉讼代理人：杜洪君，重庆市丰都县龙河法律服务所法律工作者。上列三原告共同委托诉讼代理人：罗青云，重庆市丰都县龙河法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：彭天相，男，1976年3月24日出生，汉族，居民，住重庆市丰都县。委托诉讼代理人：况万学，重庆晨曲律师事务所律师。原告（反诉被告）向义泉、俞顺活、ＸＸ权与被告（反诉原告）彭天相合同纠纷一案，本院于2017年6月1日立案后，彭天相于同年6月19日提起反诉。本院依法适用简易程序，分别于同年7月7日、11月16日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）俞顺活及原告（反诉被告）向义泉、俞顺活、ＸＸ权的共同委托诉讼代理人杜洪君、罗青云，被告（反诉原告）彭天相及其委托诉讼代理人况万学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。向义泉、俞顺活、ＸＸ权向本院提出诉讼请求：1．判令被告履行合同之债52092元；2．由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：三原告签订合伙建房协议。2013年8月22日，向义泉与被告签订《房屋拆除重建协议》，被告将原房屋交给三原告进行拆除重建，三原告无偿归还被告原有房屋面积：门面40平方米、住房110平方米，协议约定经改造增加面积被告应予补偿，约定补偿价格为门面按1500元/平方米、住房按1400元/平方米计算。三原告房屋重建尚未完工，下水道尚未安装时，被告就进行了装修入住。被告占有门面面积74平方米，超出34平方米；住房面积为110.78平方米，超出0.78平方米。按协议约定被告应补门面价款51000元，住房1092元，合计52092元。经三原告多次催收，被告拒不支付。被告在未经验收、交付就占有房屋视为对房屋的接收，应当履行相应的金钱给付义务。请求人民法院支持原告的诉讼请求。彭天相辩称，原告起诉结算的面积与被告丈量的面积差距大，原告所诉的门面面积和套房面积不能作为结算的归补面积。原告应完成所有工程量，经过竣工验收和消防验收后才能进行归补结算，且该房屋漏水，存在质量问题，请求驳回原告的诉讼请求。彭天相向本院提出诉讼请求：判令向义泉、俞顺活、ＸＸ权赔偿彭天相违约金30000元、房产证费用20000元以及修建下水道、雨棚、卷帘门、防盗门等费用9685元，并由向义泉、俞顺活、ＸＸ权承担本案诉讼费用。事实和理由：2013年8月22日，彭天相与向义泉、俞顺活、ＸＸ权签订房屋拆除重建协议，向义泉、俞顺活、ＸＸ权将彭天相坐落在暨龙场上的房屋拆除重建，工期为300天，向义泉、俞顺活、ＸＸ权承担办理房产证的费用，竣工后按拆除面积还房，超面积部分按约定价格补钱。同时约定任何一方违约，向守约方付30000元违约金。合同签订后，向义泉、俞顺活、ＸＸ权将彭天相的房屋拆除并动工修建新房，新房项目为文明大厦。修建过程中，因向义泉、俞顺活、ＸＸ权违约拖延工期等，双方于2014年12月21日在文明大厦售房部就相关问题进行磋商并形成了向义泉、俞顺活、ＸＸ权承担30000元违约责任和20000元房产证费用的书面意见，同时约定该50000元在彭天相交超面积款项时扣除。依拆除重建协议，向义泉、俞顺活、ＸＸ权还的房屋应当有下水道、卷帘门、防盗门、雨棚等设施，因向义泉、俞顺活、ＸＸ权没有尽该义务，由彭天相自己花费9685元做了。向义泉、俞顺活、ＸＸ权辩称，彭天相与向义泉、俞顺活、ＸＸ权签订房屋拆除重建协议属实。在房屋修建过程中，因彭天相与向义泉、俞顺活、ＸＸ权以及暨龙政府等多方面的原因导致房屋未完工的情况下，彭天相强行搬到房屋居住，有些设施未来得及完善。彭天相提到的2014年12月21日形成的有关事宜的记录，因双方未能达成一致意见，所以彭天相主张的违约金30000元和办房产证费用20000元不能成立。整个下水道也只花了几千元。因此，除了未做工程向义泉、俞顺活、ＸＸ权应负责外，应驳回彭天相的其他反诉请求。本院经审理认定事实如下：向义泉、俞顺活、ＸＸ权达成合伙建房协议，在丰都县暨龙镇共同修建房屋。2013年8月22日，彭天相（甲方）与向义泉（乙方）签订了《房屋拆除重建协议》，协议约定：“一、甲方原有的房屋面积，乙方房屋竣工后无偿还给甲方：门面40平方米；套房不低于110平方米。若没有110平方米的套房，只有大于110平方米的套房，甲方不补钱。二、乙方竣工后，经改建增加的面积，甲方应给予补偿：门面按1500元每平方米，套房按1400元每平方米计算。乙方还给甲方的住房位于第三层楼临街……六、合同工期为300天，从开工之日算起，希望甲方配合乙方早日完工。乙方最迟在2013年开工建设，否则视为违约。七、违约责任：甲乙双方任何一方违约，付守约方叁万元，并承担由此产生的一切费用。八、乙方在拆除重建中，不负责甲方的搬迁费用……”之后，向义泉、俞顺活、ＸＸ权将彭天相的房屋拆除重建。向义泉、俞顺活、ＸＸ权修建的房屋在协议约定的工期内未按时完工。后因该房屋一直未完工，彭天相在该房屋下水道等设施未做完时，于2015年5月10日占有该幢楼6号门面以及2单元4-4号房屋并装修。审理过程中，向义泉、俞顺活、ＸＸ权向本院提出申请，要求委托房屋测量机构对文明大厦房屋的建筑面积和套内面积进行测量，本院依法委托丰都县国土资源和房地产信息中心对向义泉、俞顺活、ＸＸ权修建的位于丰都县暨龙镇的文明大厦房屋的建筑面积和套内面积进行测量。2017年9月28日，丰都县国土资源和房地产信息中心作出重庆市房产面积新建报告书，该报告书载明：彭天相占有的第1层6号门面建筑面积为70.38平方米，2单元4-4号房屋的建筑面积为96.91平方米。上述事实，有双方当事人的陈述、合伙建房协议、合伙建房补充协议、房屋拆除重建协议、重庆市房产面积新建报告书等证据在案佐证，并经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。向义泉、俞顺活、ＸＸ权与彭天相于2013年8月22日签订的《房屋拆除重建协议》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，应为有效。彭天相在该幢房屋尚未完工的情况下，占用了该幢楼2单元4-4号房屋以及6号门面并装修，应视为彭天相已经接收了该房屋。在双方对还房面积系套内面积还是建筑面积未作出明确约定的情况下，根据本地交易习惯，还房面积应视为建筑面积。因该栋楼第1层6号门面建筑面积为70.38平方米，2单元4-4号房屋的建筑面积为96.91平方米，根据协议约定，彭天相占有的门面面积比还房面积多30.38平方米，占有的住房面积比还房面积少13.09平方米，故彭天相还应当向向义泉、俞顺活、ＸＸ权交纳房款27244元。关于彭天相请求向义泉、俞顺活、ＸＸ权承担违约金30000元、房产证费用20000元以及修建下水道、雨棚、卷帘门、防盗门等费用9685元的反诉主张。本院认为，向义泉、俞顺活、ＸＸ权在合同约定的期限内未按时将房屋交付给彭天相，同时该房屋部分附属设施未完工，根据协议约定，向义泉、俞顺活、ＸＸ权的行为已构成违约，应当支付彭天相违约金30000元。彭天相虽然自行完善了相关设施并支付了相关费用，但即使其请求的费用属实，也未超过违约金30000元，且彭天相也未提供充分证据证明因向义泉、俞顺活、ＸＸ权违约而给其造成的实际损失超过双方协议约定的违约金的数额，故彭天相请求向义泉、俞顺活、ＸＸ权支付损失的反诉主张不能成立，本院不予支持。另，彭天相也未提供证据证明向义泉、俞顺活、ＸＸ权应当向其支付房产证费用20000元，故该主张亦不能成立，本院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条以及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告彭天相在本判决发生法律效力后10日内向原告向义泉、俞顺活、ＸＸ权交纳房款27244元；二、反诉被告向义泉、俞顺活、ＸＸ权在本判决发生法律效力后10日内支付反诉原告彭天相违约金30000元；三、驳回原告向义泉、俞顺活、ＸＸ权的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告彭天相的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1102元，减半收取计551元，由向义泉、俞顺活、ＸＸ权负担264.48元，由彭天相负担286.52元；反诉案件受理费1292元，减半收取计646元，由彭天相负担323元，由向义泉、俞顺活、ＸＸ权负担323元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院。审判员 任 巍二〇一七年十二月十五日书记员 余佳睿