福建省宁化县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0424民初1009号
原告：张德长，男，1975年6月1日出生，汉族，居民，住福建省宁化县。
原告：林锦莲，女，1977年12月23日出生，汉族，居民，住福建省宁化县。
共同委托诉讼代理人吴秀华，福建清宁律师事务所执业律师。
被告：福建省双虹房地产开发有限公司，住所地福建省宁化县翠江镇南大街220号三楼。统一社会信用代码91350424553228961A。
法定代表人：卢伙龙，董事长。
委托诉讼代理人王盛勋，男，宁化县法律服务中心法律服务工作者，住宁化县。
原告张德长、林锦莲与�告福建省双虹房地产开发有限公司（以下简称：双虹公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2016年7月20日受理后,依法组成合议庭，于2016年9月21日公开开庭进行了审理。张德长、林锦莲共同委托诉讼代理人吴秀华，双虹公司的委托诉讼代理人王盛勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张德长、林锦莲向本院提出诉讼请求：判决双虹公司支付张德长、林锦莲违约金25,290.78元。事实与理由:2013年3月1日，张德长、林锦莲与双虹公司签订《商品房买卖合同》1份，并于2013年4月11日向宁化县房地产管理所（以下简称：房管所）办理备案登记。合同主要约定：1.张德长、林锦莲向双虹公司购买宁化县东方广场1幢1单元702号房屋1套，房屋总价款为690,741元；2.出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合各项约�条件的商品房交付买受人使用；3.出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理，即买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。合同签订后，张德长、林锦莲依约支付了全部的购房款及履行了其他合同义务，双虹公司也分别于2013年4月24日和同年10月18日向张德长、林锦莲出具了销售不动产发票2张（总金额为690,741元），2014年12月28日，双虹公司又向张德长、林锦莲补收了房屋面积款264元，房屋最后总价为691,005元。2014年12月31日，双虹公司将房屋交付张德长、林锦莲使用后，却没有按合同的约定在60天内办理好房屋所有�初始登记，从而使得张德长、林锦莲不能在商品房交付使用后90天内取得房屋权属证书，双虹公司在张德长、林锦莲的多次催促下，于2016年3月30日向房管所办理房屋所有权初始预登记，同年5月10日才张贴《通知》告知小区业主可持计划生育情况证明等材料到双虹公司接待处办理登记手续。
双虹公司辩称，1.张德长、林锦莲诉称其依约支付了全部的购房款及履行了其他合同义务不属实。《商品房买卖合同》第六条第3款约定：买受人应于本合同签订时支付首付款210,741.80元，其余购房款480,000元向银行申请贷款，且买受人保证该贷款于本合同签订后60日内支付到出卖人账户，但是该贷款直到2013年9月24日才到出卖人账户，逾期付款148天，张德长、林锦莲应当按《补充协议》第一条第5款约定每逾期1日应按所欠房款的万分之五支付违约金35,520元（480,000元×0.05%×148天=35,520元）。双虹公司将保留追究张德长、林锦莲逾期付款的违约责任的权利；2.张德长、林锦莲诉称双虹公司的逾期行为违反了《商品房买卖合同》第十四条约定，构成违约，缺乏事实依据。该条约定：如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90天内取得房屋权属证书，才需要承担违约责任。造成逾期办理房屋权属证书的原因并不在于双虹公司，而是张德长、林锦莲装修时在梁上钻孔及部分业主接房后乱搭乱建、破坏主梁、墙体和拆除空调位、私自改变使用用途等违章行为，以及政府职能部门职能整合、房屋所有权证变更为不动产权证书等不可抗力原因。张德长、林锦莲没有向法院提供造成逾期取得房屋权属证书是双虹公司的原因的相关证据，应当承担举证不能的不利后果；3.双虹公司的义务体现在《商品房买卖合同》第八条至�十五条，即在约定的时间按约定的条件交房，办理房屋交接手续；保证销售的商品房没有设定抵押权、产权纠纷和其他债权债务纠纷；将办理产权的相关手续交到有关部门。2013年4月10日，宁化县房地产管理所已将该合同备案。2014年12月31日，双虹公司在约定的时间将符合约定条件的商品房交付给张德长、林锦莲使用，所销售的商品房没有设定抵押权、产权纠纷和其他债权债务纠纷，需要办理房屋产权的相关手续也都交到了有关部门，双虹公司并未违约。故请求法院驳回张德长、林锦莲的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述、举证、质证，本院认定事实如下：
一、双虹公司以出让方式取得位于宁化县双虹公司经批准，在上述地块上建设商品房，定名为东方广场，商品房预售许可证号为（宁）房预售证第20120018号。二、2013年3月1日
二、2013年3月1日，张德长、林锦莲作为买受人与双虹公司作为出卖人签订1份合同编号为201301077的《商品房买卖合同》，合同约定：1.买受人向出卖人购买位于宁化县方米，总价690741元；2.付款方式及期限：买受人应于本合同签订同时向出卖人支付210741.80元，其余购房款480000元向出卖人认可的银行申请贷款支付，且买受人保证该贷款于本合同签订后60日内支付至出卖人银行账户；3.交付条件与期限：出卖人应当在2014年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：①该商品房经建设单位依法组织�察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；②该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件等。如果在规定日期内未达到上述条件，买受人同意接收，出卖人支付买受人500元违约金。4.关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金。三、2013年4月24日、1
月19日，张德长、林锦莲分别支付双虹公司购房款210741.80元、480000元，合计690741.80元。2014年12月28日，张德长、林锦莲支付双虹公司补交房屋面积款264元，合计总额691005.80元。四、2014年12月31日，双虹公司
涉案房屋交付张德长、林锦莲占有使用。五、2015年1月16日，双虹公司向
化县住房和城乡规划建设局（以下简称：住建局）申请双虹水果批发市场综合楼1至4楼工程竣工验收备案，因涉案楼盘的西向道路被其相邻的正在建设中的宁化县冷冻食品批发市场（以下简称冷冻食品市场）用护栏围住用于建设，无法施工铺路，致其未按图完成施工，故住建局未批准涉案楼盘工程竣工验收。后双虹公司向住建局承诺用其所交的规划保证金作为押金，待冷冻食品市场竣工后，与其共同将西向道路按规划完成。住建局才于2016年1月22日同意涉案双虹水果批发市场综合楼1号至4号楼工程竣工验收备案。2016年4月1�，房管所对涉案楼盘办理了房屋初始登记。同年5月10日，双虹公司张贴《通知》，告知各业主，可持生育情况证明等材料至该公司接待处办理房屋产权登记手续。六、宁化县不动产登记中心于2016年
六、宁化县不动产登记中心于2016年7月1日挂牌成立。
关于涉案商品房交付使用后90日内，张德长、林锦莲未取得该房屋权属证书，双虹公司是否违约及应承担何违约责任的问题。
张德长、林锦莲认为，双虹公司未按合同约定，在涉案商品房交房90日内办理房屋所有权初始预登记，致使张德长、林锦莲无法及时办理涉案商品房取得房屋权属证书，故双虹公司应承担违约责任。
双虹公司认为，1.造成逾期办理房屋权属证书是因张德长、�锦莲在装修时破坏外墙、乱钻洞及部分业主接房后乱搭乱建、破坏主梁、拆除空调位和私自改变使用用途等违章行为，以及政府职能部门职能整合、房屋所有权证变更为不动产权证书等不可抗力原因；2.《商品房买卖合同》第十四条约定双虹公司的义务是将办理产权的相关手续交到有关部门。2014年12月31日，双虹公司已将办理房屋产权所需的相关手续提交到有关部门。
本院认为，商品房买受人办证的前提是房地产开发企业对其所出售的楼盘的首次登记完成，只有在准予首次登记的批复作出之后，房地产开发企业才具备协助办证的法定条件。登记机构为申请人出具收件书面凭证，仅说明申请人提交的申请登记材料齐全且符合法定形式，登记机构予以受理，至于是否准予首次登记，须由登记机构查验申请登记材料反映的事实是否符合�记条件后才能确定，如不符合则不予登记。虽然双虹公司已向住建局提交了首次登记的相关材料，但涉案双虹公司楼盘的西向道路，因相邻的冷冻食品批发市场正在建设的原因未按图施工完成，住建局未批准涉案双虹公司楼盘工程竣工验收。后双虹公司承诺用其所交的规划保证金作为押金，待冷冻食品批发市场竣工后，与其共同将西向道路按规划建设完成，住建局才于2016年1月22日同意涉案双虹水果批发市场综合楼1至4号楼工程竣工验收备案。2016年3月30日，房管所对涉案楼盘办理首次登记。故张德长、林锦莲未在涉案商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书不是双虹公司自身原因违约所致。2014年12月31日，双虹公司将涉案商品房交由张德长、林锦莲占有使用。2016年3月30日，双虹公司完成涉案楼盘的首次登记。根据《商品房买卖合同》第十四条的规定，双虹公司可以不承担支付张德长、林锦莲逾期取得房屋权属证书违约金的民事责任。关于双虹公司主张其将办理初始登记的相关手续交到有关部门，就履行完其义务的辩解不以支持。宁化县不动产登记中心于2016年7月1日挂牌成立，故双虹公司主张因政府职能部门职能整合、房屋所有权证变更为不动产权证书等不可抗力原因，致涉案房屋逾期办理房屋权属证书的辩解不予支持。双虹公司提供《违章整改通知书》拟证明张德长、林锦莲进行装修时私自破坏外墙、乱钻洞。张德长、林锦莲对该通知书的真实性、合法性有异议，且双虹公司未提供证据证明该通知书已送达张德长、林锦莲，故对双虹公司提供《违章整改通知书》不予采信。
综上所述，本院认为，张德长、林锦莲与双虹公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反�律、法规强制性规定，合同合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。从《商品房买卖合同》第十四条约定来看，出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人，如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按照买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.01%向买受人支付违约金处理。为此，如非因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，则出卖人不承担支付违约金的责任。本案中，双虹公司于2014年12月31日，将涉案商品房交由张德长、林锦莲占有使用。住建局于2016年9月8日出具的《证明》，证实：双虹公司于2015年1月16日提交办理房屋所有权初始预登记所需要的�料，基本符合项目规划设计条件，因冷冻食品用地工地围挡施工，使西向道路无法正常施工，等西向道路建成后再进行规划验收，后经协商，双虹公司承诺用所交的规划保证金质押，待冷冻食品批发市场竣工后一起把西向道路按规划完成。因此，本案出卖人双虹公司未在商品房交付使用后60日内完成向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权首次登记，及未在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书，系因相邻的冷冻食品批发市场建设方与其未按图施工共同完成西向道路建设，即冷冻食品批发市场未竣工，且冷冻食品用地工地围挡施工情况下，双虹公司无法按图施工与冷冻食品批发市场施工方共同完成西向道路的建设，造成住建局无法对双虹公司的整体建设工程进行规划验收。本案中，双虹公司已经按合同约定，相应履行了相关提交办理房屋所有权首次登记所需要�料的义务，但因住建局以西向道路的建设尚未完工为由，未准予批复双虹公司办理房屋所有权首次登记，造成住建局迟延办理涉案房屋所有权首次登记批复的事由，不是双虹公司作为出卖人的自身原因所能够掌握和控制，即本案买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的原因与西向道路的建设尚未完工直接相关造成的。因此，按照《商品房买卖合同》第十四条的约定，属非因出卖人原因致使买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书，双虹公司作为出卖人不构成违约，不应承担违约责任。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：
驳回张德长、林锦莲要求福建省双虹房地产开发有限公司支付违约金25,290.78元的诉讼请求。
案件受理费432元，由张德长、林锦莲负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。
审 判 长 张永兴
审 判 员 邱海清
人民陪审员 王化民
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 王彩容
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有�律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。