济南市历城区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）历城民初字第2196号
原告山东省振华建筑基础工程有限公司，住所地济南市。
法定代表人王同春，经理。
委托代理人（特别授权代理）张佳林，山东舜通律师事务所律师。
委托代理人陈明本（特别授权代理），男，生于1962年11月15日，汉族，该公司项目经理，住济南市。
被告山东大地房地产开发有限公司，住所地济南市。
法定代表人张辉，董事长。
委托代理人（特别授权代理）王诗海、陈红，均系山东高信律师事务所律师。
原告山东省振华建筑基础工程有限公司（以下简称振华建筑公司）与被告山东大地房地产开发有限公司（以下简称大地房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2013年8月14日受理后，依法适用普通程序由审判员周慧担任审判长，与人民陪审员李晓、蔡笑琳组成合议庭，于2013年9月30日进行了第一次公开开庭审理。原告振华建筑公司委托代理人张佳林、陈明本，被告大地房地产公司委托代理人王诗海到庭参加了诉讼。2014年4月24日，本院另行组成由审判员周慧担任审判长，人民陪审员张茂芳、高冉参加的合议庭对本案进行第二次公开开庭审理。原告振华建筑公司委托代理人张佳林、陈明本，被告大地房地产公司委托代理人王诗海到庭参加了诉讼。因案情需要，本案于2014年8月5日进行第三次公开开庭审理。原告振华建筑公司委托代理人张佳林、陈明本，被告大地房地产公司委托代理人王诗海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告振华建筑公司诉称：2006年2月20日，原、被告签署了《机械施工工程分包合同》，工程项目为位于历城区华龙路1110号大地华园高层公寓楼钻孔灌注桩工程，约定桩基每立方米单价为1263元，按实际工程量结算。工程款于工程完工后付至90%，余款在工程验收合格，结算后10天内一次性付清，如违约支付应付款项，按银行逾期付款的规定执行。原告按约施工，被告进行了分段验收，并为原告出具了工程量证明和签证。但原告多次找被告进行结算，被告至今迟迟不予结算，只支付了工程款65.5万元。经按合同计算，工程款共计1400325.3元，扣除被告已付款66.5万元，被告尚欠745325元。原告多次找被告催要未果，造成原告拖欠农民工工资，产生不良后果。为此，原告特提起诉讼，请求判令被告支付工程款745325元，并支付自2006年7月1日起至判决生效之日止，以本金745325元为基数，按照日万分之一的标准计算的利息；诉讼费用由被告承担。
被告大地房地产公司辩称：原告诉讼请求已超过诉讼时效。1、原、被告签订的合同中明确约定了分期付款的方式，并约定了工程款结算期限；2、原、被告已在2008年2月1日口头进行了最终结算，双方合同的第二条约定总工程价款为654234元，被告已在2006年2月27日至2008年2月1日分15次支付原告工程款共77万元，远远超出了合同约定的总造价，不存在未结算的问题；3、被告至今未向原告主张过工程款结算，也未收到原告所提交的工程款结算书。原告提交的工程款结算书只是单方行为，没有被告的签字和盖章，亦无被告收到和认可两份结算书的依据。综合以上事实并依据法律，被告认为应以合同约定的履行期限届满开始计算诉讼时效。最高人民法院相关司法解释规定了诉讼时效起算的时间，本案合同约定在2006年3月基础工程竣工后结算，然而被告最后一次付款是在2008年2月1日，诉讼时效期间应该自2008年2月1日起至2010年2月1日止。原告于2013年8月14日提起诉讼，已超过诉讼时效，丧失了胜诉权，请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明以下事实，本院予以确认。
原告振华建筑公司与被告大地房地产公司于2006年签定《机械施工工程合同》一份，由原告承包被告大地华园高层公寓楼工程。合同约定，承包范围为钻孔灌注桩；承包内容为机械进出场钻孔，灌注砼施工资料，材料试验等整个过程，施工达到验收合格要求完毕；本合同施工工程量约计518M3，竣工结算以现场实际发生工程量签证为依据；承包的工程总造价约计654234元，单位工程造价1263元／M3；承包方式为包工包料以及整个施工的全部过程达到竣工验收合格完毕；工程开工日期为2006年2月20日进场，竣工日期为2006年3月20日（约计）；设备进场时首付备料款和工程款10万元，完成1／4工程量时再付总造价的20%，完成1／2工作量时再付总造价的20%，完成3／4工程量，再付总造价20%，完成时付至总造价90%。备料款和工程款拨付到90%停止，其余待基础工程竣工后结算；工程竣工结算按单位工程造价包干方式结算；桩基工程竣工验收合格、结算后10天内一次性付清。不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理；合同其它条款中约定，注浆按每棵2300元计，按实结算。《机械施工工程合同》签订后，原告依约进行施工，涉案工程于2006年6月底经竣工验收合格。
本案审理过程中，原、被告经对账确认，被告大地房地产公司已支付原告振华建筑公司工程款77万元。
本案争议的焦点有两个：一、原告诉讼请求是否已超诉讼时效；二、被告是否欠原告工程款。
关于焦点一：原告主张工程完工后曾多次找被告进行结算，被告当时的工地负责人为高国，后又换过其他人。2011年12月被告委托第三方曾出具过一份审计报告，原告及审计单位均加盖了公章，送给被告盖章后，被告未再将审计报告给原告。被告至今未决算，故原告主张未超过诉讼时效。
被告大地房地产公司主张原告诉讼请求已超过诉讼时效，理由为：一、原、被告签订的《机械施工工程合同》明确约定了分期支付工程款的方式和工程款结算期限，原、被告已于2008年2月1日通过口头协议对工程款结算完毕，被告未找原告要过工程款。二、原、被告均认可涉案工程于2006年6月完工并进行验收，根据合同第五条约定，本工程应在2006年6月进行结算并在10天内一次性付清，本案诉讼时效应从2006年6月开始起算。三、原告庭审中称向被告委托的咨询公司提供过工程决算书并进行审计的事实并不存在。被告并陈述高国不是其工地负责人。被告对其主张的双方于2008年2月1日通过口头协议已对工程款结算的事实没有提交证据证实。
关于焦点二：原告提交大地华园高层公寓CFG复合地基基础工程量一份（大地华园高层公寓钻孔灌注桩基础实际孔深一览表6张）、工程量签证单一宗、图纸两份及桩基子工程质量验收记录及山东铁正工程试验检测中心检验报告各一份，主张其根据图纸施工的合同内工程的工程款为：打桩108棵，共798.1577M3，按照合同约定的单位工程造价1263元／M3计算为1008073.18元；注浆桩108棵，按照合同约定的每棵2300元计算为248400元，两项合计1256473.18元。关于合同外款项，根据合同签证单，原告施工期间的各种补助及费用等分项部分款项共计116700元；额外工程量费用共计286397.88元。上述工程款总计1659571.06元。原告主张实际计算出的工程款虽比其主张的数额大，但其仍按原诉讼请求主张权利。经审核，原告提交的大地华园高层公寓钻孔灌注桩基础实际孔深一览表6张及工程签证单一宗均加盖有原告振华建筑公司及监理单位山东恒信建设监理有限公司公章，部分工程签证单中建设单位一栏负责人署名“高国”。被告大地房地产公司对原告提交的证据真实性均无异议，但以证据中无该公司签字盖章为由不予认可，否认监理公司系其委托，并陈述高国不是该公司的员工，当时的项目经理系李刚。原告提交被告与山东恒信建设监理有限公司签订的《大地华园住宅楼工程工程建设项目管理合同》一份，主张山东恒信建设监理有限公司系被告委托对工程进行监理。经质证，被告对该合同真实性无异议，但辩称工程量的确认须以被告及被告管理工程的主管人员签字确认。
本院认为：原、被告签定的《机械施工工程合同》是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。原告已按照合同约定完成施工并交付工程，双方对此并无异议，因此，被告亦应按照合同约定向原告支付工程款。关于第一个争议焦点，原告请求是否已超过诉讼时效。本院认为，对债权请求权的诉讼时效的抗辩，应建立在双方当事人债权债务关系明确的基础上。当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。根据《机械施工工程分包合同》约定，桩基工程竣工验收合格、结算后10天内一次性付清。被告主张双方已于2008年2月1日进行口头决算，但没有提交证据证实，故双方未就原告施工的工程量进行结算，原、被告权利义务关系并不明确，被告主张原告诉讼请求超过诉讼时效没有依据，本院对其抗辩意见不予采信。关于第二个焦点问题，被告是否欠原告款项。根据举证责任分配的一般原则，当事人对自己提出诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。原、被告在《机械施工工程合同》约定的工程量为约计工程量，最终工程量以现场实际发生工程量签证为依据。原告主张合同内价款256473.18元，提交了施工图纸及工程量签证单，工程量签证单系山东恒信建设监理有限公司盖章确认，该公司系被告委托对原告施工的工程进行现场管理的单位，故原告已就其主张完成了举证义务，被告反驳原告请求应提交证据证实。但被告并未就此举证，因此本院对原告主张的合同内价款256473.18元予以认定。对于合同外的工程量，原告亦提交了加盖有原告振华建筑公司及监理单位山东恒信建设监理有限公司公章的工程签证单，部分工程签证单中建设单位一栏负责人署名“高国”，被告不认可高国系其当时的工地负责人，但未提供证据证实其当时工地有权行使权利的具体负责人；对于监理单位盖章确认的签证单真实性没有异议，仅以没有该公司签字盖章为由不予认可，没有提交相反证据予以推翻，故本院对工程签证单的证据效力予以确认，并据此认定原告施工的合同外部分价款为403097.88元。工程合同内及合同外价款共计1659571.06元，扣除被告已支付款项77万元，被告尚欠原告工程款889571.06元。原告自愿按745325元要求被告支付款项，系对自身权利的处分行为，本院予以准许。根据合同约定，工程完工时工程款付至总造价的90%，剩余工程款于竣工验收合格结算后10天内一次性支付。因双方并未结算，原告已支付款项77万元，达到合同约定约计工程造价的90%。对工程款未结算的原因，双方均未提交证据证实，根据举证责任的分配，原告应承担举证不能的责任，故其要求被告自2006年7月1日起支付欠款利息没有依据，本院对此支持原告自起诉之日（2013年8月14日）起计算的利息。原告主张的利息计算方式不违反法律规定，本院予以支持。
依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告山东大地房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东省振华建筑基础工程有限公司工程款745325元。
二、被告山东大地房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告山东省振华建筑基础工程有限公司自2013年8月14日起至判决生效之日止，以本金745325元为基数，按照日万分之一的标准计算的利息。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11253元，由被告山东大地房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交二审案件受理费，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 周 慧
人民陪审员 高 冉
人民陪审员 张茂芳
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 李 叶