湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）鄂恩施中民终字第00801号
上诉人（原审原告）龚健，居民。
委托代理人（特别授权）王明，湖北联信律师事务所律师。
委托代理人（特别授权）丁秀娟，湖北联信律师事务所实习律师。
被上诉人（原审被告）恩施市东源房地产有限公司。住所地：湖北省恩施市舞阳大街**号。
法定代表人林彩龙，该公司董事长。
委托代理人（特别授权）杨军，湖北正典律师事务所律师。
委托代理人（特别授权）向绍国，湖北正典律师事务所律师。
上诉人龚健因与被上诉人恩施市东源房地产有限公司（以下简称东源房地产公司）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，不服恩施市人民法院（2015）鄂恩施民初字第00319号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年7月15日立案受理后，依法组成由审判员朱华忠担任审判长，审判员吴卫、侯著韬参加的合议庭，于2015年9月11日公开开庭审理了本案。上诉人龚健及其委托代理人王明、丁秀娟、被上诉人东源房地产公司委托代理人杨军、向绍国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
龚健在一审中诉称，龚健是恩施市舞阳大街80号住户（原恩施市粮油储运公司宿舍），2009年东源房地产公司开发龚健所在区域，需要拆迁龚健房屋，并于2009年5月24日与龚健签订了《房屋拆迁补偿安置协议》，约定按原产权证面积1：1置换，并赠送25㎡住房面积。龚健签订协议后就搬出原住房让东源房地产公司拆迁。直到2014年8月30日，东源房地产公司发短信可以交房，东源房地产公司按龚健选择的123.16㎡户型要求补交现金，且还建的房屋含约20㎡的分摊面积。龚健认为：首先，龚健被拆迁的房屋没有分摊面积，东源房地产公司不能把多余的分摊面积计算在内，否则就缩小和侵吞了龚健的建筑面积；其次，龚健搬迁完毕至东源房地产公司交付房屋长达63个月，除去过渡期30个月，东源房地产公司迟延交房33个月，理应赔偿违约金；再次，东源房地产公司给其他拆迁户额外补偿了50000元，应当执行同一安置标准，为龚健补偿50000元。请求判决：1、东源房地产公司按《房屋拆迁安置补偿协议》约定的建筑面积为龚健交付房屋并结算；2、东源房地产公司赔偿迟延交付房屋的租金损失33000元（1000元／月×33个月）；3、东源房地产公司按同一标准补偿龚健补偿金50000元。
东源房地产公司在一审中辩称：一、龚健不承担房屋分摊面积的理由不成立。双方明确约定还建面积为建筑面积，并约定以办理房屋产权时测绘部门测绘的建筑面积为准，还建户型、面积均系龚健自行选择。龚健原产权证面积包含分摊面积。根据房产测量规范规定，房屋建筑面积由套内建筑面积和公用分摊面积两部分构成；二、东源房地产公司交付房屋时间不违反合同约定。《房屋拆迁补偿安置协议》约定“过渡期按照30个月计算……约定的过渡期满后不能交房，过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%”，可见过渡期30个月只是暂定，超过30个月也只是增加过渡费，东源房地产公司不应承担违约责任。龚健全额领取了东源房地产公司增加的过渡费，未提出任何异议。三、龚健要求给付补偿金50000元无事实及法律依据。请求驳回龚健的诉讼请求。
原审查明，2005年3月10日，龚健取得了房权证恩市私字第××号《房屋所有权证》，该证载明龚健系恩施市舞阳大街80号第二层房屋所有权人，其建筑面积为31.16㎡。
2009年5月24日，龚健（乙方）与东源房地产公司（甲方）签订《房屋拆迁补偿安置协议》。双方约定：因旧城改造配套工程建设需要及原有房屋存在安全隐患，乙方自愿申请将房屋拆迁。一、乙方被拆迁房屋证载面积为31.16㎡，改制时备案面积10.40㎡。二、房屋按原产权证面积1：1置换，甲方向乙方赠送25㎡住房面积。三、还建楼层为6至8层，还建面积约66.56㎡，上下10㎡内供乙方选择。六、过渡期房租费按每月600元／户补偿，过渡期按照30个月计算，过渡费分年每年年初第一个月支付；约定的过渡期满后不能交房，过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%。七、过渡期为自搬迁完毕后30个月。十一、拆迁补偿安置协议约定由拆迁人支付的各项补偿款，按拆迁补偿安置协议约定的时间及期限执行，按规定的时间新房交钥匙后顺延2个月为装潢时间。
2012年9月8日，龚健及案外人龚之燧、陈孝珍（乙方）与东源房地产公司（甲方）签订《协议书》。双方约定：2、甲方给乙方按协议约定还建房面积两户合计214.14㎡，楼层为6至8层。3、乙方自由选择的甲方“东源·锦华苑”小区还建房为7楼C1户型面积123.16㎡（房号710）、6楼C2户型面积122.84㎡（房号615），比甲方还建面积多出31.86㎡。5、乙方所选房屋面积以办理房屋产权时测绘部门测绘的建筑面积为准，并以此面积作为双方交房时的结算面积。6、自甲方通知乙方接房之日起，乙方应在三个月内办理交接房手续，结清房屋价款。逾期未办理交接手续的视为甲方已交房。
2014年8月30日，东源房地产公司以短信方式向龚健发出了交房通知。东源房地产公司按照约定标准付清了自搬迁完毕之日起至2014年8月31日止的过渡费。
2015年2月3日，龚健提起本案诉讼，请求判准前述诉讼请求。本案因双方意见分歧较大，未能达成调解协议。
原审法院认为，龚健与东源房地产公司所签《房屋拆迁补偿安置协议》、《协议书》，系双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。本案的争议焦点为，一、还建房建筑面积应否包含分摊面积；二、东源房地产公司是否应承担违约责任。结合双方诉辩焦点和审理查明的事实，原审法院分析评判如下：
一、关于还建房建筑面积应否包含分摊面积的问题。龚健被拆迁房屋建筑面积为31.16㎡，改制时备案面积10.40㎡。双方所签《房屋拆迁补偿安置协议》约定，房屋按原产权证面积1：1置换，东源房地产公司向龚健赠送25㎡住房面积。《协议书》约定，龚健及案外人龚之燧、陈孝珍两户共同选择的“东源·锦华苑”小区还建房为7楼C1户型面积123.16㎡（房号710）、6楼C2户型面积122.84㎡（房号615），比东源房地产公司还建面积多出31.86㎡；龚健所选房屋面积以办理房屋产权时测绘部门测绘的建筑面积为准，并以此面积作为双方交房时的结算面积。据此，龚健主张还建房建筑面积不包含分摊面积，没有事实及法律依据。龚健以还建房建筑面积不含分摊面积为由要求按约定建筑面积交付房屋和结算，因证据不足，理由不充分，故不予支持。
二、关于东源房地产公司是否应承担违约责任的问题。1、过渡期问题。龚健以双方约定过渡期为30个月、东源房地产公司逾期交房33个月构成违约为由，请求判决东源房地产公司赔偿逾期33个月交房的租金损失33000元（按1000元／月计算）。双方所签《房屋拆迁补偿安置协议》明确约定，过渡期房租费按每月600元／户补偿，过渡期按照30个月计算，约定的过渡期满后不能交房，过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%；过渡期为自搬迁完毕后30个月。根据该约定，过渡期并非仅限于30个月，而是“约定的过渡期满后不能交房，过渡期顺延”，顺延期间每月增加20%的过渡费。东源房地产公司按照约定付清了自搬迁完毕之日起至通知原告交房时止的过渡费，其行为不构成违约，不存在赔偿龚健租金损失的问题。2、安置补偿标准问题。龚健以东源房地产公司在拆迁时给其他拆迁户额外补偿50000元为由，请求判决东源房地产公司按同一标准补偿龚健补偿金50000元。因合同具有相对性，东源房地产公司是否给予其他拆迁户额外补偿，与龚健无关。《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”龚健请求判决东源房地产公司按同一标准给付补偿金50000元，因与双方约定不符，故不予支持。
综上所述，龚健提出的诉讼请求，因证据不足，理由不充分，且无事实及法律依据，故不予支持。原审依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：驳回原告龚健的诉讼请求。案件受理费1875元，由原告龚健负担。
龚健不服上述判决，向本院提起上诉称，一审法院认定事实错误。1、龚健被拆迁的房屋属原恩施市粮油储蓄公司改制房，房改前龚健的住房和单位办公室同在一层楼，形成办公与住宿混合的状态，原单位承担了所有改制房屋的公摊面积，故龚健被拆迁的房屋几乎没有分摊面积，仅有的分摊面积是有阳台的住户按每3㎡承担1㎡分摊面积的比例承担，没有阳台的就不承担分摊面积。龚健被拆迁的房屋没有阳台，就没有分摊面积，此情况在房屋所有权证上有记载且附页绘制的平面图可以印证。同时，原单位在改制时给龚健补偿的10.40㎡房屋以及龚健自建的28㎡房屋均没有分摊面积。然而东源房地产公司在还建时统统按建筑面积1：1还建，还建房的建筑面积是按0.235356的分摊系数配的分摊面积。由于龚健被拆迁的房屋不含分摊面积或分摊面积系数非常小，而还建房分摊面积系数大，导致东源房地产公司给龚健还建的房屋减少了实际套内面积，该部分面积应由东源房地产公司现金补偿。既然房屋拆迁补偿安置协议约定按产权证载面积1：1还建，证载套内功能面积是多少，还建时就要还同等数量的套内功能面积，没有分摊面积就不应该在还建面积中包含分摊面积。一审判决围绕还建房是否应该包含分摊面积而理论，且认为龚健证据不足、理由不充分，完全背离了龚健的主张。龚健从未主张还建房不应包含分摊面积，而是认为被拆迁房屋没有分摊面积的，还建面积就不应包含分摊面积，有分摊面积的，还建时按同等分摊面积还建。至于东源房地产公司以“产权证面积”即为“建筑面积”的主张属不守诚信的行为，其主张人民法院应根据客观事实及合同法第41条的规定对其作出不利解释；2、《房屋拆迁补偿安置协议》第7条明确约定过渡期为30个月，第6条涉及过渡期顺延，增加20%过渡费的约定是费用约定，并不能免除东源房地产公司违约需要赔偿损失的义务。综上，一审判决认定事实不清，请求二审法院予以撤销，并改判东源房地产公司按产权证载套内功能面积、分摊面积1：1还建，赔偿因其违约给龚健造成的经济损失33000元。
被上诉人东源房地产公司未提交书面答辩状，庭审中辩称：一、一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应当予以维持；二、龚健上诉请求按照产权证记载的套内面积及分摊面积还建没有法律依据，应以房产部门测绘的面积为准。房屋建筑面积由套内面积和分摊面积组成，承担分摊面积也是龚健的法定义务；三、龚健认为东源房地产公司存在违约行为没有依据，东源房地产公司交付房屋的时间没有违反合同约定，合同约定的过渡期届满之后，东源房地产公司支付了逾期的过渡费，龚健也已经全额领取了逾期的过渡费，故东源房地产公司不存在违约行为，不应承担赔偿损失的责任。综上，请求二审驳回上诉，维持原判。
二审期间，双方当事人均未向本院提交证据。
经审理查明，原审查明的事实属实，本院予以认定。
本院认为，龚健与东源房地产公司签订的《房屋拆迁补偿安置协议》、《协议书》系双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方均应依照合同约定履行各自义务。综合双方当事人的诉辩意见，本案二审争议焦点归纳为：一、东源房地产公司还建的房屋是否符合合同约定；二、东源房地产公司超过过渡期交房是否应当承担赔偿责任。针对上述争议焦点，本院分析评判如下：
一、东源房地产公司还建的房屋是否符合合同约定。龚健与东源房地产公司签订的《房屋拆迁补偿安置协议》约定，房屋产权置换按原产权证面积1：1置换，不找新旧房屋差价，东源房地产公司向被拆迁人赠送25平方米住房面积，协议中还对还建面积进行了约定，但未约定还建面积中是否包含分摊面积以及分摊面积的大小。2012年9月8日龚健、龚之燧、陈孝珍两户与东源房地产公司签订的《协议书》是双方为了确定还建房的具体房号、户型及面积，经龚健自由选择和双方协商后签订，协议中明确了还建房所在的楼层、户型、房号、面积，同时明确约定所选房屋面积以办理房屋产权时测绘部门测绘的建筑面积为准，并以此面积作为双方交房时的结算面积。协议中未对还建房是否应包含分摊面积以及分摊面积的大小进行约定，龚健在所选户型图上签字确认。由此可以认定，龚健在与东源房地产公司签订《协议书》时，对还建房的户型、面积已经了解，并同意以测绘部门测绘的建筑面积作为双方交房时的结算面积，协议中并未对还建房不含分摊面积或应含多少分摊面积进行特别约定，因此龚健应当按照测绘部门测绘的建筑面积与东源房地产公司进行结算。至于测绘部门测绘的建筑面积包含多少分摊面积，由于双方对此无特别约定，故东源房地产公司依据测绘部门测绘的建筑面积向龚健交房并以此面积与龚健结算不违反双方的约定，龚健认为东源房地产公司交付的还建房不符合约定的上诉理由不能成立，本院不予支持。
二、东源房地产公司超过过渡期交房是否应当承担赔偿责任。龚健与东源房地产公司签订的《房屋拆迁补偿安置协议》约定，过渡期限为自搬迁完毕后30个月，约定的过渡期满后不能交房，过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%。东源房地产公司在龚健搬迁完毕后，直至2014年8月30日才向龚健发出交房通知，还建房屋的时间已超过30个月的过渡期限，按照《房屋拆迁补偿安置协议》的约定，过渡期满后不能交房，过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%。可见双方对超过过渡期限逾期交房的后果有明确约定，即过渡期顺延，过渡费每月在原来基础上增加20%。现东源房地产公司已经按照约定将过渡费支付至2014年8月31日，故龚健又以东源房地产公司逾期交房构成违约要求赔偿损失的主张缺乏依据，本院不予支持。
综上，原判决认定事实清楚，审判程序合法，适用法律正确，龚健的上诉理由不能成立。经合议庭评议，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费625元，由上诉人龚健负担。
本判决为终审判决。
审判长 朱华忠
审判员 吴 卫
审判员 侯著韬
二〇一五年九月二十八日
书记员 谭绍丹