浙江省义乌市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0782民初6575号
原告：浙江伟龙胶带有限公司，住所地：浙江省义乌市后宅特色工业区。
法定代表人：周天龙。
委托诉讼代理人：郭更生，浙江一剑律师事务所律师。
委托诉讼代理人：邵晨月，浙江一剑律师事务所律师。
被告：义乌市泰利建设工程有限公司，住所地：浙江省义乌市北苑望道路250号。
法定代表人：何春生。
委托诉讼代理人：王青松，北京中银律师（杭州）律师事务所律师。
原告浙江伟龙胶带有限公司（下称伟龙公司）为与被告义乌市泰利建设工程有限公司（下称泰利公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2016年4月22日向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月8日、2016年7月14日、2016年11月3日三次公开开庭进行了审理。第一次开庭时，原告伟龙公司的委托代理人邵晨月到庭参加诉讼，被告泰利公司经本院传票传唤无正当理由未到庭；第二次及第三次开庭时，原告伟龙公司的委托代理人郭更生、邵晨月，被告泰利公司的委托代理人王青松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告伟龙公司起诉称，原告将其所有的位于义乌市后宅街道工业区天龙路8号三幢厂房工程，以包工包料一次性核价方式，发包给被告承包施工。原、被告双方于2013年12月25日签订工程承包补充协议一份，约定被告工程范围为按原告提供图纸的全部工程内容；工程方式为包工包料一次性核定工程结算价（含税价）为48376880.4元。双方还对施工工期、工程质量、工程款支付方式以及违约责任等都做了明确约定，合同履行过程中，因被告方原因，涉案工程于2014年8月29日至10月21日，全面停工达53天。2014年10月24日，双方经协商签订协议说明一份，协议除对造成全面停工53天的违约责任应当由被告全部承担外。双方又对工程完工验收备案时间顺延至2015年5月30日前，以及到期不能完工被告自愿接受每延迟1天罚款2万予以赔偿原告损失及相应资金占用利息计算等做了明确约定。但是该协议签订后，被告方仍然未能依约如期完工。原告已依合同约定的付款方式，支付被告工程款总计29026128元，不存在任何拖欠工程款的行为。被告于2015年12月23日向原告发出解除合同通知函，表明其因自身原因，已难以继续履行合同。原告收函后立即复函。要求其就解除有关合同事实进行协商解除，但被告却未有回复。为此，请求判令：1、判令立即解除原、被告之间的《建设工程承包合同》、《工程承包补充协议》及《协议说明》。2、判令被告承担停工53天的违约责任53万元。3、判令被告承担工程竣工验收备案延期的违约责任暂计648万元（自2015年5月31日起计至判决确定之日止，按每天2万元计算）。4、判令被告支付原告资金占用利息暂计348万元（自2015年8月20日起计算至判决生效之日止，以29026128元为本金，月息1分5计算）。
被告泰利公司答辩称，同意解除原、被告签订的《建设工程承包合同》、《工程承包补充协议》及《协议说明》。诉讼请求的第二、三、四不同意。原告作为发包方在支付工程款存在严重的违约行为。原告应该赔偿被告停工经济损失1148万元。双方协议解除后，依附协议的第二、三、四项诉讼请求都应该解除。合理的诉求是工程目由被告承建的现状，已经是完成了80%的工作量，请求法院指定第三方机构对工程造价进行鉴定。如认定被告有停工违约的行为，相应扣减已支付的29026128元。
为证明其主张，原告向本院提供了下列证据材料：
1、原、被告营业执照复印件各一份，证明原、被告的主体资格。
2、建设工程施工合同、工程承包补充协议及协议说明各一份，证明目原、被告双方建设工程施工关系成立，以及工程承包补充协议签订于2013年12月25日，承包范围为甲方提供图纸的全部工程内容，承包方式为包工包料一次性核价；结算造价48376880.40元，工程质量为合格，竣工工期为350个日历天，以开工许可证领出之日起计算至竣工验收合格，备案资料齐全桂建设局档案受理之日止，付款方式完成1-6层，付总工程款的30%，竣工合格付总工程款的30%，竣工合格备案资料齐全，归档建设局档案室可以做房产证之日起计算6个月付总工程款的35%，余5%作为工程质量保证金三年内无漏水及其他质量问题一次性付清。履行保证金三万元。协议说明证明双方对相关停工以及相关的权利义务进行了一个明确的约定。
3、建筑工程施工许可证一份，证明涉案工程于2013年12月31日经建设局审查，符合工程条件，并准予施工，涉案工程开工日期为2013年12月31日。
4、工程款支付申请表一份，证明被告请求支付工程款的事实，以及具体的支付工程款29026128元及支付工程款明细。
5、单笔转账交易信息一份及发票两张，证明原告收到被告开具的发票后，按约定支付工程款的事实。
6、无欠款证明一份，证明原告按约支付工程款，无违约行为。
7、解除合同通知函一份，证明被告因自身原因不能继续履行合同，向原告发出解除合同通知，及原告有权按照约定追究被告违约责任的事实。
8、回复函一份，证明原告对被告要求解除合同的回复。
经庭审质证，被告发表如下质证意见：
对上述证据的真实性均无异议。对证据1，主体资格无异议。对证据2，三份协议真实性无异议，对工程承包补充协议要强调一点，协议第13条对甲方不按照合同约定支付工程款进行了约定，协议说明对原告的证明目的有异议，停工53天我方是认可的，同时也约定备案时间推后158天，关于第三条的约定实际上是不明确的，也没有依据。协议说明中第二条也明确，甲方支付工程款不及时。对证据4，有原、被告的公章，但不能体现出原告支付工程款是及时的，在2015年8月11日，被告要求原告支付29026128元，是被告申请原告方支付，而不是说原告方已经足额支付。对证据5无异议，但发票不能证明原告是按时支付，只能证明已经支付了工程款。对证据6，证明是出具给评估公司，用于原告的建设贷款，配合原告，我们也可以早点拿到工程款。对证据7无异议。对证据8真实性无异议，我方有收到过，对于原告的证明目的有异议，双方对工程量有争议，原告是要尽快协商工程，当地政府也多次参与协调，在2016年3月16日的会议记录中，也要求鉴定该工程的实际工程款。
为支持自己的主张，被告向本院提供了下列证据材料：
实际付款证明一份，证明原告付款的真实情况，根据合同约定存在拖延。
经庭审质证，原告发表如下质证意见：
被告提供的证据实际上是其单方陈述，客观事实要有相应的证据证明，对于付款，已有双方签字的申请表为准。
对于原、被告提供的证据材料，本院认证如下：
原告提供的证据，被告对真实性均无异议，对其真实性及证明力，本院予以认定。
被告提供的证据，系被告单方制作，原告不予认可，对其证明力，本院不予认定。
综上，本院认定本案事实如下：
2013年12月3日，原、被告签订《建设工程施工合同》一份，约定原告伟龙公司将坐落于义乌市后宅街道工业区天龙龙8号浙江伟龙胶带有限公司厂房一、二、综合楼、地下室的土建施工、水电安装发包给被告泰利公司承建。合同工期总日历天数370天，开工日期以甲方开工报告为准，竣工日期以竣工报告为准。合同价款为41047224元，其中包含文明施工措施费12元/㎡×47729.33=572752元。2013年12月25日，原告（甲方）伟龙公司与被告（乙方）泰利公司签订《工程承包补充协议》一份，就上述合同所涉工程的承包范围和承包方式、工程概况、工程造价、承包范围、工程质量、工程用材及品牌、付款方式、违约责任等作了具体约定；施工工期变更为350日历天（含春节放假时间）；付款约定：完成一至六层楼面付总工程款的30%，即人民币14513064.12元，竣工验收合格付总工程款的30%，及人民币14513064.12元，竣工验收合格备案资料齐全，归档案建设局档案馆，可以做房产证之日起计算6个月付6个月付总工程款的35%，即人民币16931908.14元，余5%计人民币2418844.02元作为工程质量保证金三年内无漏水及其他质量问题一次性付清，不计利息。乙方向甲方提供工程质量保修金及各项履行保证金300万元，合同签订后三天内支付。工程质量及各项履行保证金退还时间为工程主体验收后十天内退70%给乙方，存余30%在竣工验收合格备案归档建设局档案馆之后10天内一次性退还给乙方，不计利息。违约责任：1、向发包人支付违约金：施工阶段工程进度，工期延误的违约金标准为10000元/天2、……5、如因乙方原因，施工途中无力按合同约定继续施工（本项目工程严禁转包，如发现转包，本合同自行终止），停止施工达10日时，甲方有权终止解除本合同并责令乙方退场，乙方完成的工程量甲方不予结算，不支付任何费用给乙方，工程保证金归甲方所有。6、出现终止解除合同情形的，乙方应在收到甲方终止解除合同通知后十日内退场。十日后，乙方仍留在施工场地的设备和材料视为乙方放弃所有权，甲方可以随意处置。同时还约定了其他相关权利义务。上述工程于2013年11月14日取得建设工程规划许可证，于2013年12月31日取得建设工程施工许可证，载明合同开工日期为2013年12月31日，合同竣工日期为2015年1月5日。后被告进场施工。在施工过程中，因合同履行问题，原、被告双方于2014年10月24日签订协议说明一份，约定：一、关于乙方承包甲方浙江伟龙胶带有限公司厂房工程从2014年8月29日-10月21日止建设合同全面停工，共计全面停工53天，这53天全面停工责任应由乙方承担，为考虑双方合作情谊，甲方自愿同意乙方在2013年12月25日签订的工程承包补充协议中约定工期完工验收备案时间退后158天。竣工验收合格报建设局备档受理单为准时间为2015年5月30日前。如2015年5月30日前不能按时竣工验收、如竣工验收延期完工，泰利公司自愿按每天罚款2万元赔偿给伟龙公司经济损失费，从工程款中扣除。二、关于甲方支付乙方工程扣款没有按协议及时付款，为考虑双方友好合作情谊，乙方自愿同意放弃追究甲方第一次延期支付乙方工程款的违约责任。三、第一次至第二次全部结顶中间验收合格付工程款总计29026128元之日起开始计算月利息按壹分伍厘计算至工程竣工验收备案受理之日止利息支付给伟龙公司，所结算利息从工程款中扣除。本协议双方友好协商，共同互让双方责任，双方签字后具2013年12月25日甲、乙双方签约的工程承包补充协议同等法律效力。
2015年12月23日，被告向原告发送《解除合同通知函》，载明：贵方于2013年12月同我方签订《工程承包合同》、《工程承包补充协议》后，由于施工中发生各种问题，对合同履行产生影响，现通知贵方解除合同。工程合同价款4837.688万元，目前已经按照合同完成工程量的80%；截止2015年8月17日，工程款贵方支付了60%，计2902.21万元，其中200万元转为保证金。现在我司因资金困难，材料款与民工工资拖欠问题，对合同履行产生了大的影响，故要求解除针对贵司工程签订的所有合同、补充协议等文件。原告收函后，于2015年12月31日向被告发送《回复函》一份，载明：贵司于2015年12月23日的《解除合同通知书》收悉，现特回复如下：一、贵司单方面要求解除《工程承包合同》、《工程承包合同补充协议》，不符合合同法第96条、94条有关解除合同的规定。贵司有关解除合同的通知函在我公司未同意的情况下不发生解除合同的效力。二、贵司认为合同完成工程量的80%无事实依据。三、贵司自承接我司工程以来，因管理缺位、资金严重不到位等原因，已造成工期严重违约，已延误工期达360天。四、贵司的违约行为，已造成我司巨大经济损失。鉴于贵司认为自身资金困难，材料款与民工工资拖欠等问题对合同履行产生了重大的影响，为使我司能恢复施工，并将损失减少到最低程度。现特发函贵司，请贵司在接函后三个工作日内，派员前往我司，就双方终止有关协议以及贵司已施工部分工程量的确认、贵司违约责任的承担等事宜进行协商解决。双方未能协商解决，被告也未再继续施工，上述工程尚未完工。
原告支付工程款的情况如下：2014年8月29日付工程款100万元；2014年9月10日付200万元；2014年11月5日付187万元；2014年11月6日付963万元；2015年2月12日付工程款630万元（以原告法定代表人代还被告向张伟明借款及利息抵工程款的方式）；2015年5月26日付200万元；2015年6月19日付100万元；2013年12月25日被告泰利公司未交原告伟龙公司的合同保证金100万元抵做工程款；后宅工地施工租房费、水电费共计245529.20元抵工程款；2015年8月17日付工程款3980599元。共计29026128.2元。
另，在第二次程中，被告方曾口头表示要提起反诉，后被告于2016年8月15日以情况说明的方式放弃反诉。被告申请对已完成部分工程的工程款进行鉴定，本院依法委托鉴定后，因被告没有按时预缴鉴定费用，未能启动鉴定程序。在第三次庭审过程中，经本院释明，被告明确表示放弃鉴定申请。
本院认为，原告伟龙公司与被告泰利公司签订的《建设工程施工合同》及《工程承包补充协议》上均有原、被告公司及法定代表人的签章，内容没有违反法律规定，应认定合法有效。原、被告双方均应依约履行各自的义务。被告未能按约施工，导致工期延误后，双方签订《协议说明》一份，对于违约责任进行了补充约定，系双方当事人真实意思表示，应认定合法有效。根据《工程承包补充协议》的约定，工期延误的违约金标准为1万元/天，如因被告泰利公司的原因，施工途中无力按合同约定继续施工，停止施工达10日时，原告伟龙公司有权终止合同，被告于2015年12月23日发函原告要求解除合同后未再继续施工，因此，依照约定，原告有权解除合同。依照《合同法》第九十五条的规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。因此，案涉合同在被告收到本案副本材料时即2016年4月29日解除。根据《协议说明》的约定，从2014年8月29日至10月21日停工53天的法律责任由泰利公司承担，结合《工程承包补充协议》的约定，延误工期的违约金为1万元/天，原告要求被告承担53天的违约金53万元的诉讼请求，本院予以支持。根据《协议说明》的约定，竣工验收合格报建设局备档受理时间为2015年5月30日前，如2015年5月30日前不能按时竣工验收，泰利公司自愿按每天罚款2万元的标准赔偿给伟龙公司，原告要求被告承担工程竣工验收备案延期的违约责任即自2015年5月31日起开始按每天2万元计算至判决确定之日止的诉讼请求，本院认为，双方签订的相关合同于2016年4月29日解除，因此，可计算至2016年4月29日止。根据《协议说明》的约定，第一次至第二次全部结顶中间验收合格付工程款总计29026128元之日起开始计算月利息按壹分伍厘计算至工程竣工验收之日止利息支付给伟龙公司，所结算利息从工程款中扣除。原告于2015年8月17日前支付了工程款29026128.2元，原告要求被告自2015年8月20日起按本金29026128元按月息1.5%计算至判决生效之日止的诉讼请求，本院认为，双方签订的相关合同于2016年4月29日解除，因此，可计算至2016年4月29日止。被告提出原告作为发包方在支付工程款上存在严重违约，要求原告赔偿被告停工损失1148万元，因被告放弃了反诉，在本案中不予审理。被告主张已经完成了80%的工程量，被告申请鉴定本院委托鉴定后，被告未能预缴鉴定费用导致鉴定程序未能启动，且在庭审中经本院释明后，被告方明确表示放弃鉴定，其该主张无证据予以支持，本院不予认定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十五条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条的规定，判决如下：
一、原告浙江伟龙胶带有限公司与被告义乌市泰利建设工程有限公司于2013年12月3日签订的《建设工程施工合同》、于2013年12月25日签订的《工程承包补充协议》、于2014年10月24日签订的《协议说明》于2016年4月29日解除。
二、被告义乌市泰利建设工程有限公司支付原告浙江伟龙胶带有限公司停工53天的违约金53万元，被告义乌市泰利建设工程有限公司支付原告浙江伟龙胶带有限公司工程竣工验收备案延期的违约金668万元（自2015年5月31日起按每天2万元计算至2016年4月29日止），被告义乌市泰利建设工程有限公司支付原告浙江伟龙胶带有限公司损失（资金占用利息）（按本金29026128元按月利率1.5%自2015年8月20日计算至2016年4月29日止）。上述款项于本判决生效后十日内支付。
三、驳回原告浙江伟龙胶带有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费84740元，由被告义乌市泰利建设工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。
审 判 长 张小燕
人民陪审员 何京伟
人民陪审员 刘森荣
二〇一七年一月十三日
书 记 员 何丽斯