杭州市拱墅区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙0105民初6792号
原告（反诉被告）：杭州莽古斯文化创意有限公司，住所地杭州市滨江区。
法定代表人：胡林海。
委托代理人：ＸＸ，上海刁骅律师事务所律师。
被告（反诉原告）：浙江蓝钻商业经营管理有限公司,住所地杭州市拱墅区。
法定代表人：王鸿正。
委托代理人：郭俊俊，浙江融哲律师事务所律师。
原告杭州莽古斯文化创意有限公司（以下简称莽古斯公司为与被告浙江蓝钻商业经营管理有限公司（以下简称蓝钻公司）加工合同纠纷一案，于2017年7月12日向本院起诉。诉讼中，蓝钻公司向本院提起反诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月13日、2018年4月24日公开开庭进行了审理。原告莽古斯公司的法定代表人胡林海及委托代理人ＸＸ，被告蓝钻公司的委托代理人郭俊俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
本诉原告莽古斯公司请求判令：被告蓝钻公司向原告支付加工费186000元并承担逾期付款违约金22320元（自2017年2月20日计算至6月20日），2017年6月20日以后的逾期付款违约金支付至实际付清逾期部分加工制作费之日；本案诉讼费及保全费由被告承担。案件审理中，原告变更诉讼请求为：1、被告向原告赔偿加工制作费用186000元并承担逾期付款违约金54498元（以186000元按日千分之一自2017年2月20日计算至2017年12月13日，共计293天）；2、被告赔偿存储保管费27480元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年12月13日，被告与原告签订《七乐汇美陈装饰制作安装合同》[含附件（一）一份]，约定由原告根据被告要求按照合同附件（一）为被告制作共计七件商场美陈装饰物品项目，工期自2016年12月14日至2017年1月30日；本合同制作费总额为465000元，被告应严格按照本合同的约定向乙方支付制作费用，每逾期一天须向原告承担逾期费用1%的违约金；合同还约定了分期支付加工制作费等其他条款。合同签订并生效后，原告先完成合同附件（一）所列第2、3、4、7项装饰项目的制作，并按被告要求及指定地点完成安装，被告也支付加工制作费用279000元。然而，在原告按约于2017年1月20日前制作完成合同附件（一）所列第1项精神堡垒（高6米）、第5项西门精神堡垒（高4米）、第6项入口头门灯光亮化装饰后，多次电话及书面通知、催告被告接收原告公司已制作完成的上述第1、5、6项装饰并进行安装，但被告一直拖延至今既不签收上述装饰，也不做好安装基础制作并明确告知安装具体时间，而且不向原告支付剩余部分的加工制作费186000元，遂成诉讼。
本诉被告蓝钻公司辩称，案涉合同签订后被告已按约支付被告279000元，但至今原告未按照合同约定期限交付安装装饰物品，被告未违约。根据合同第三条约定，原告应于安装后5个工作日内支付尾款40%，但至今原告未安装完成，其诉求无事实及法律依据，依法应当驳回。
反诉原告蓝钻公司请求判令：解除蓝钻公司与莽古斯公司签订的《七乐汇美陈装饰制作安装合同》；莽古斯公司向蓝钻公司退还已支付的安装费279000元，诉讼费用由莽古斯公司负担。事实与理由：蓝钻公司于2017年6月8日以原告违约未支付加工制作费为由起诉，但事实是莽古斯公司违反合同约定。蓝钻公司原定于2016年圣诞节开业，所以与莽古斯公司签订《七乐汇美陈装饰制作安装合同》定制案涉物品，故合同中有关于圣诞节方面的设计及圣诞树等物品，另剩余部分可在2017年1月30日前竣工。合同签订后蓝钻公司按约于2016年12月21日支付139500元，但莽古斯公司在收到款项后并没有按约在圣诞节前将圣诞节的制作交付及安装，而是在2016年12月28日才将部分物品送到，已经超出了蓝钻公司要求安装的日期，且制作质量低劣，完全不能符合蓝钻公司的要求，蓝钻公司当场拒绝签收并要求莽古斯公司重新制作。之后莽古斯公司找到蓝钻公司考虑到2017年1月14日的开业时间紧迫，经双方协商又于2017年1月5日支付莽古斯公司139500元，莽古斯公司随即将已制作完结的部分物品运送到蓝钻公司处，但遗憾的是质量及美观度根本无法使用，不符合双方的约定，蓝钻公司当即表示拒绝签收并与莽古斯公司协商后期尚未定制的物品不再制作及要求莽古斯公司的相关领导到蓝钻公司处洽谈解除合同之事宜，未果。故蓝钻公司提起反诉。
反诉被告莽古斯公司答辩称：第一项诉请，行使权力时间已超过本诉合同有效期。莽古斯公司已经全部完成加工制作后，蓝钻公司要求解除合同，于法不符。第二项诉请，蓝钻公司应当支付给莽古斯公司的费用不应当返还，属于履行本诉合同的一部分。蓝钻公司陈述其是为了2016年圣诞开业故与莽古斯公司签订合同并定作物品，与本诉中的合同目的不符，蓝钻公司并非仅仅为了圣诞开业，且事实上蓝钻公司也并非在圣诞节开业的。蓝钻公司称莽古斯公司在收到款项后未按约在圣诞节前交付及安装，该陈述非本诉合同中约定的条款，不符合事实。本案中，莽古斯公司于2016年12月28日前交付了案涉合同附件中2、3、4、7项目并安装完成，蓝钻公司未提出异议，且已安装使用，故蓝钻公司认为称莽古斯公司提供的加工制作的项目产品质量低劣与事实不符。希望法庭查明事实，驳回反诉请求。
根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定本案事实如下：
2016年12月，蓝钻公司（甲方）、莽古斯公司（乙方）共同签订《七乐汇美陈装饰制作安装合同》一份，合同约定，乙方根据甲方要求，制作商场美陈装饰（具体见合同附件一），本合同道具制作工期定为45天，工期计算起止日期从2016年12月15日至2017年1月30日竣工。在履约过程中，如甲方变更设计所影响工期停滞等问题，以及由于甲方的付款延期等原因和不可抗力所延误的工期，经甲、乙双方协商确认后，可对制作周期进行延期调整。交付地点杭州蓝钻天成商业广场现场。制作费总额为465000元。甲乙双方签订合同后于2016年12月14日支付首期工程款30%计139500元整。乙方安装完成后5个工作日内支付工程尾款40%，计186000元。甲方应按照约定向乙方支付费用，每逾期一天须向乙方承担逾期费用1‰的违约金。甲方负责道具安装工作，乙方竭力配合安装完成。乙方应严格按照本合同的约定向甲方交付制作的项目成品，并对所提交的项目成品的质量负责。安装完成后，乙方负责本合同产品两个月的保质期（人为破坏因素除外）。乙方保证按合同规定时限完成项目工作。如因乙方违约造成阶段进度延误的，乙方必须尽力保证项目最终交付的时间与质量。如日期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总额1‰的违约金。该合同附件（一）中，载明第一个项目名称为精神保垒，尺寸：高6米、底部1.5米，数量1个，价格为121380元，工程定制不锈钢锻造（不含基础）。第二个项目名称为拱门灯饰，数量456个，总价为44025.45元，灯饰装饰。第三个项目名称为户外草地（小鹿），数量4只，总价20800元，工程定制玻璃钢材质表面汽车漆。第四个项目名称为主入口圣诞装饰，数量1个，价格为44100元，圣诞树加灯光装饰，第5个项目名称为西门精神堡垒，数量1个，尺寸：高4米、底部1.2米，价格为88200元，工程定制不锈钢锻造（不含基础）。第6个项目名称为入口头门头灯光亮化，1个，价格53760元，灯装饰。第7个项目为入户接待台，1个，价格74760元，工程定制面板烤漆大理石台面。运输费10000元，安装费15000元，税费及其他费用505067元，合同总合计465000元。合同签订后，2016年12月21日，蓝钻公司支付莽古斯公司139500元，2017年1月5日，蓝钻公司支付莽古斯公司139500元。
2016年12月28日，蓝钻公司工作人员对拱门灯饰、主入口圣诞树装饰和入户接待台进行了交接签收。另四只小鹿蓝钻公司已接受。
2017年1月20日，莽古斯公司向蓝钻公司发《项目通知安装函》，告知蓝钻公司其已按合同要求完成高6米精神堡垒、高4米精神堡垒和入户头门头灯光亮化的制作，并做好安装准备，请蓝钻公司做好安装基础制作，并及时通知莽古斯公司进行安装。2017年1月25日和2017年2月10日，莽古斯公司就上述内容再次发函。上述三次函件均由何仁俊（系蓝钻公司员工）签收。2017年4月10日，莽古斯公司向蓝钻公司又发函，催告蓝钻公司继续履行合同，接受并配合安装所剩装饰并支付剩余费用186000元。
以上事实有经庭审质证、并经本院认证的《七乐汇美陈装饰制作安装合同》、七乐汇美陈装饰制作安装合同签收单、项目通知安装函、项目安装催告函2份、催告函、存储保管费发票、回收废铁价格评估说明、客户回单及当事人陈述为证。对于提交的《杭州七乐汇商场常态美陈装置设计委任合同》、打款凭证及增值税发票的真实性本院予以确认，但不能证明其待证事实。
本院认为：莽古斯公司、蓝钻公司签订的《七乐汇美陈装饰制作安装合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。蓝钻公司认为莽古斯公司交付圣诞节装饰用品的日期超出合同约定日期，对此，本院认为，合同约定工期自2016年12月15日至2017年1月30日止，莽古斯公司于12月28日交付了圣诞节装饰用品，虽与圣诞节相隔几天，但合同并无明确约定圣诞节装饰用品的交付日期，此时交付也未影响蓝钻公司的开业（蓝钻公司称其于2017年1月14日开业），且蓝钻公司接收该批用品后，双方继续履行合同。本院对蓝钻公司的该意见不予采信。蓝钻公司认为莽古斯公司制作的产品质量不符合其要求，但未能提交证据证明该产品质量不符合合同约定或其他行业标准等，本院对其抗辩意见不予采信。蓝钻公司认为莽古斯公司的6米精神堡垒和4米精神堡垒及入户头门头灯光亮化未在合同约定日期完成制作，但根据莽古斯公司提交的催告函，其多次告知蓝钻公司已制作完成需蓝钻公司配合安装。本院对尚未交付的产品进行现场查看，6米精神堡垒和4米精神堡垒及入户头门头灯光亮化均已制作完成，虽两个精神堡垒尚未喷漆，但莽古斯公司解释需等安装后再进行喷漆，否则在安装过程中容易造成漆脱落等情况，本院认为该解释具有一定合理性。蓝钻公司还认为莽古斯公司两个精神堡垒的底部1.2米尚未制作完成，而莽古斯公司认为底部1.2米是包含在产品的高度中的，而特别标示底部高度是因为精神堡垒在安装时底部需往下浇铸在基础中。本院认为，结合合同附件（一）中的对两个精神堡垒的尺寸表述及图片备注，本院采信莽古斯公司的意见。综上，本院认为，莽古斯公司并无违约行为。蓝钻公司现要求解除其与原告签订的《七乐汇美陈装饰制作安装合同》，根据合同法的相关规定，定作人可以随时解除承揽合同，故本院对蓝钻公司的该诉讼请求予以支持。但蓝钻公司应当赔偿因此给莽古斯公司造成的损失。莽古斯公司要求蓝钻公司向原告赔偿加工制作所需费用186000元，本院认为，莽古斯公司为履行合同花费人力和物力，蓝钻公司在莽古斯公司无任何违约行为的情形下要求解除合同，故莽古斯公司有权要求蓝钻公司支付成本费及包括合同履行后可以获得的利益，根据双方合同约定本院酌情确定该费用为186000元，但需扣除因蓝钻公司解除合同致莽古斯公司节省的成本，因莽古斯公司无须再支付未交付的产品的运输、安装和喷漆费用，本院参考合同约定的运输费、安装费等酌情确定该费用为16000元。为避免诉累及从经济角度考虑，本院对于尚未交付的产品在本案中一并处理，蓝钻公司表示其不再需要并拒绝接收，莽古斯公司认为该产品均系为蓝钻公司特别设计制作且产品上均有蓝钻公司的标志，无法进行第二次利用，只能作为废铁进行回收；本院采信莽古斯公司的意见，根据莽古斯公司提交的评估说明，本院确认尚未交付的产品的残值为1372元。综上，蓝钻公司需支付莽古斯公司168628元（186000-16000-1372），同时，尚未交付的产品由莽古斯公司自行处理。莽古斯公司主张蓝钻公司赔偿案涉两个T字铁件（精神堡垒）存储保管费27480元，本院曾实地勘查过尚未交付的产品，入户头门头灯光亮化产品及两个精神保垒均由案外人进行保管，莽古斯公司提交的发票能够证明其支付仓储保管费27480元，蓝钻公司应当予以赔偿。莽古斯公司主张蓝钻公司自2017年2月20日起至2017年12月13日按日千分之一的标准支付违约金，本院考虑到莽古斯公司的损失在本案中已得以弥补，故对违约金不再支持。蓝钻公司要求莽古斯公司返还已支付的安装费用279000元，无事实和法律依据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、解除浙江蓝钻商业经营管理有限公司与杭州莽古斯文化创意有限公司之间的《七乐汇美陈装饰制作安装合同》。
二、浙江蓝钻商业经营管理有限公司支付莽古斯公司168628元，于本判决生效之日起十日内付清。
三、浙江蓝钻商业经营管理有限公司支付杭州莽古斯文化创意有限公司27480元，于本判决生效之日起十日内付清。
四、驳回杭州莽古斯文化创意有限公司的其余诉讼请求。
五、驳回浙江蓝钻商业经营管理有限公司的其余反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费5320元，由杭州莽古斯文化创意有限公司负担1427元，由浙江蓝钻商业经营管理有限公司负担3893元。反诉案件受理费2743元，由浙江蓝钻商业经营管理有限公司负担。
杭州莽古斯文化创意有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；浙江蓝钻商业经营管理有限公司于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的诉讼费。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
审 判 长 马婵娟
人民陪审员 王春英
人民陪审员 张 明
二〇一八年六月五日
代书 记员 张 琦