内蒙古自治区包头市青山区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）内0204民初876号
原告李春雷，住内蒙古包头市。
委托代理人李岩，内蒙古广博律师事务所律师。
委托代理人李兴国，内蒙古广博律师事务所律师。
被告包头市横远房地产开发有限责任公司，住所地内蒙古自治区包头市。
法定代表人郭迷军，该公司总经理。
委托代理人马万青，内蒙古天骄律师事务所律师。
被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司，住所地及组织机构代码不详。
法定代表人郭迷军，职务不详。
被告赵志国，住内蒙古包头市。
委托代理人牛喜珍，内蒙古包头市青山区148法律服务一所。
被告聂荣峰，住内�古包头市。
原告李春雷诉被告包头市横远房地产开发有限责任公司、被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司、被告赵志国、被告聂荣峰劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告李春雷及其委托代理人李岩、李兴国，被告包头市横远房地产开发有限责任公司的委托代理人马万青、被告赵志国及其委托代理人牛喜珍、被告聂荣峰到庭参加诉讼。被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司经本院合法传唤无正当理由未到庭，本院缺席审判，现已审理终结。
原告李春雷诉称，2015年1月15日，原告李春雷与被告赵志国、聂荣峰签订《建设工程劳务分包合同》，以大清包方式承包奥宇新城C2区17号楼工程。原告依约履行义务，被告没有按照合同约定足额付款。2015年11月24日，被告赵志国、王静与原告对�结算，经双方一致确认，被告应付原告工程款1130700元，压140000元作为工程保证金，被告已付给原告333000元。故被告还应向原告支付工程款797700元。被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司将工程发包给没有施工资质的个人属违法分包应承担连带付款责任，被告包头市横远房地产开发有限责任公司作为开发商，应对上述款项在未付工程款范围内承担连带给付责任。故原告诉至法院，请求：1、判令被告赵志国、聂荣峰共同向原告支付劳务费797700元及利息（利息从起诉之日开始计算至款项付清之日，按照中国人民银行贷款利率计算）；2、被告包头市横远房地产开发有限责任公司、内蒙古包头市世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司对诉讼请求第一项承担连带给付责任；3、诉讼费由被告承担。
被告赵志国辩称，原告工程款总计2850790元，被告已经�付原告2017555元，合同第四款第4项约定按照开发商确定的房屋价格用房屋抵顶工程款总价20%（即572700元）的工程款。开发商已于2016年1月12日用三套房屋向被告赵志国抵顶工程款，被告根据合同约定将其中的13号楼1005号房屋抵顶原告劳务费，该房屋建筑面积91.32平方米，单价4066元，总价371307.12元。施工过程中原告违规操作，造成工程罚款分别为22500元和11000元。原告尚有未完成的工程：贴文化砖，外墙贴墙砖、楼梯间保温、楼梯间安装门套、机坑缓冲、窗台板、单元检查井、落水小台、女儿墙压顶等总计需支出94217元，应从工程款中扣除。原告还有140000元质保金履行期限尚未届满，故被告还应再向原告支付劳务费：2850790.15元-2017555元-371307.12元-22500元-11000元-94217元-140000元=194211.03元。
被告聂荣峰辩称，原告承包范围是大清包，工程至今未完工，认可还应支付原告的工程款194211.03元，被告聂荣峰与赵志国是共同承包关系，共同给付原告剩余工程款。
被告包头市横远房地产开发有限责任公司辩称，原告没有提交与我公司签订合同的证据材料，建设工程劳务分包合同是原告与赵志国及聂荣峰签订的。我公司与被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司签订的合同是合法有效的。
被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司未到庭也未提交书面答辩状。
经审理查明，2015年3月15日，被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司与被告赵志国签订《建筑工程内部承包协议书》，将其承包的被告包头市横远房地产开发有限责任公司开发的奥宇新城C2区17号楼转包给被告赵志国。被告赵志国与被告聂荣峰共同承包该工程，二人作为甲方于2015年1月15日与原告李春雷（乙方）签订了�建设工程劳务分包合同》，约定：乙方以大清包方式承包奥宇新城C2区17号楼；付款方式中约定甲方顶给乙方20%的楼房，该楼房价格以开发商所定价格为准。
另查明，2015年11月24日，被告赵志国及案外人王静向原告出具承诺书，内容为：“一、我承诺在2015年11月30号付大清包李春雷贰拾万元整，12月15号前付大清包李春雷叁拾万元整；二、在2016年1月30号前，有现房顶给大清包李春雷总工程款的20%（572700元），余款（58000元）一起付清。如果没有现房，付现款给大清包李春雷，压5%（140000元）质量保证金；三、质量保证金在2017年1月20日前付给大清包李春雷。以实际合算为准。身份证号码152824196806117213”。
又查明，原告李春雷共出具收据及出库单7张：2015年3月24日605元，2015年11月22日1579550元，2015年12月2日100000元,2015年11月27日2400元，2016年2月2日200000元，2015年11月26日10000元，2016年1月2日122000元，原告李春雷对上述收据真实性均予以认可，但主张2016年1月2日的122000元包括2015年12月2日100000元，但没有要求被告将2015年12月2日的收据收回。2016年2月6日被告赵志国向原告转账1000元，对该款项原告予以认可。
2015年11月27日，梁某、任某某出具收据，内容为：楼梯大理石人工工资2000元，单元门口大理石台阶工人工资400元，大清包李春雷（属于抹灰工内）。该收据没有李春雷签字，李春雷对此不予认可。
被告包头市横远房地产开发有限责任公司认可已于2016年1月12日用奥宇新城C1区13#楼1005、1006、1007号房屋抵顶赵志国工程款，单价4066元，总价1133519元。被告赵志国同意用其中的C1区13#楼1005号房屋抵顶原告劳务费，被告包头市横远房地产开发有限责任公司确认该房屋建筑面积91.32平方米，单价4066元，总价371307.12元。
还查明，被告赵志国及聂荣峰主张应从劳务费中扣减工程罚款及原告未完工作量的劳务费。关于工程罚款，包头市新飞工程建设监理有限责任公司共出具《罚款通知单》2016年2月2日，包头市新飞工程建设监理有限责任公司出具证明，内容为：“监理罚款通知单中因工程质量缺陷所罚款项都已经从该项目部工程款中扣除”，被告包头市横远房地产开发有限责任公司认可已经从被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司工程款中扣除罚款22500元。
关于未完工作量劳务费，被告赵志国主张未完工作量劳务费总计94217元。工地技术员马某某某（曾用名马某某）出庭作证证明原告李春雷大清包范围内的工作内容未完全完工，被告赵志国雇佣他人做完部分工作，尚有部分工作至今尚未完成。李某某出庭作证证明被告赵志国雇佣其在17号楼内墙保温，单价22元，共2190平方米。曹某某出庭作证证明其在17号楼铺贴外墙瓷砖，劳务费23200元。杨某某出庭作证证明其做单元检查井抹灰、砌砖，劳务费2100元。原告李春雷与被告赵志国、聂荣峰没有进行最终结算。
以上事实，有原、被告陈述及提交的书证、庭审笔录在案佐证。
本院认为，原告李春雷与被告赵志国、被告聂荣峰之间存在劳务合同关系。被告赵志国虽在承诺书中确定了剩余劳务费的付款数额及期限，但在承诺书中最后注明“以实际合算为准”，此后双方未进行结算。故原告主张的未支付劳务费数额应综合考虑出具承诺书时劳务费总额、已付劳务费数额、工程罚款、未完工劳务费数额进行确定。
关于劳务费数额，承诺书中确认应支付的劳务费（不包括质保金140000元）总计1130700元。原告李春雷在承诺书出具时间之后向被�赵志国出具收据4张，但主张2016年1月2日的122000元中包括2015年12月2日100000元，原告对此举证不足本院不予支持，原告还认可转账凭证1张，上述4张收据及转账凭证总计433000元，故本院认定承诺书出具之后被告赵志国向原告支付劳务费433000元。
关于工程罚款，有监理公司及包头市横远房地产开发有限责任公司证明已经从工程款中扣除22500元，故应从原告劳务费中扣除工程罚款22500元。其他工程罚款证据不足，本院不予支持。
关于未完工劳务费，证人马某某某（曾用名马某某）、李某某、曹某某及杨某某的证人证言能够相互印证，李某某、曹某某及杨某某的工作内容均属于原告李春雷的承包范围，被告赵志国支付给上述三人的劳务费总计73480元应从原告劳务费中予以扣除。除此之外，被告赵志国主张的其他未完工作量及费用证据不足，本院不予采信。综上，被告赵志国及聂荣峰还应支付原告李春雷劳务费：1130700（承诺书确认劳务费总数，不含质保金）-433000（已付劳务费）-22500（工程罚款）-73480（未完工劳务费）=601720元。
原告李春雷与被告赵志国、聂荣峰签订的《建设工程劳务分包合同》中约定付款方式用房屋抵顶20%的劳务费，楼房价格以开发商所定价格为准。被告赵志国在承诺书中也明确用房屋抵顶20%的劳务费，原告根据该承诺书主张劳务费说明认可被告赵志国承诺书中的内容，故被告赵志国主张用被告包头市横远房地产开发有限责任公司向其抵顶的奥宇新城小区C1区17号楼1005号房屋抵顶原告李春雷的劳务费具有合同依据，开发商确认该房屋总价371307.12元，故被告赵志国用奥宇新城小区C1区17号楼1005号房屋抵顶原告李春雷劳务费371307.12元。还应再支付原告劳务费601720元-371307.12元=230412.88元。�于劳务费利息，因原告李春雷与被告赵志国、聂荣峰没有进行最终结算，且对劳务费支付方式存在争议，故对原告关于劳务费利息的诉讼请求本院不予支持。
被告聂荣峰与被告赵志国共同承包C1区17号楼，并共同将劳务部分分包给原告，对应对欠付原告劳务费230412.88元承担连带责任。被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司将工程违法分包给不具备施工资质的赵志国与聂荣峰，应对欠付原告劳务费230412.88元承担连带清偿责任。被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司未到庭应诉也未提交书面答辩状，对于其与被告包头市横远房地产开发有限责任公司之间的工程款支付情况及具体欠付工程款数额无从核实。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、第一百一十一条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定，判决如下：
一、被告赵志国、聂荣峰于本判决生效之日起七日内共同给付原告李春雷劳务费230412.88元；
二、被告赵志国用奥宇新城小区C1区17号楼1005号房屋抵顶原告李春雷劳务费371307.12元，于本判决生效之日起三十日内协助原告李春雷办理完毕该房屋相关登记手续；
三、被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司对第一项判决内容承担连带责任；
四、驳回原告李春雷其他诉讼请求。
案件受理费11780元，由被告赵志国、聂荣峰共同负担，被告内蒙古世辰建工（集团）巨祥建筑工程有限公司对案件受理承担连带责任，随第一项判决内容一并给付原告李春雷。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。
审 判 长 付 洁
审 判 员 赵 伟
人民陪审员 冀未卿
二〇一六年九月五日
书 记 员 李 婧
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
第一百一十一条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。