常州市天宁区人民法院
民 事 判 决 书
（2013）天民初字第1366号
原告陈国华。
原告肖学英。
两原告共同委托代理人罗利军，江苏熙典律师事务所律师。
被告常州华光房地产开发有限公司，住所地常州市天宁区晋陵中路467号。
法定代表人钱菊生，董事长。
委托代理人沈伟民，江苏金牌律师事务所律师。
第三人常州海纳商业管理有限公司，住所地常州市天宁区劳动西路21号。
法定代表人钱菊生，董事长。
委托代理人沈伟民，江苏金牌律师事务所律师。
原告陈国华、肖学英诉被告常州华光房地产开发有限公司（以下简称华光公司）、第三人常州海纳商业管理有限公司（以下简称海纳公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2013年7月11日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告陈国华、肖学英共同委托代理人罗利军，被告华光公司、第三人海纳公司的共同委托代理人沈伟民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈国华、肖学英诉称，原、被告于2011年3月31日签订商品房买卖合同，由原告购买银河湾明苑1幢、2幢2103号商铺，建筑面积31.26平方米，房价1506189元，实际购房款722971元，其余为7年租金返还，交房时间为2013年1月20日。后被告逾期交房超过90日，原告向被告发函要求解除商品房买卖合同，被告未予回应，并多次发函给原告要求逾期。因被告行为已构成违约，现原告诉至法院，请求判令：1、解除原、被告签订的商品房买卖合同；2、被告返还购房款722971元，并支付违约金7229元；3、诉讼费、保全费由被告承担。
被告华光公司辩称，根据被告与常州市国土资源局签订的国有土地使用权合同及拆迁红线图约定，政府应于2008年8月31日前将拍卖所得的净地交付给被告，但一直没有拆清并交付给被告，后虽经多次协商，最终在2012年8月31日将相应地块拆迁完毕并交付给被告，但也因此造成了施工及交付的迟延；另外，施工期间存在较长时间的雨雪天气，根据双方合同的约定，雨雪天气影响也可以相应的延期交付。综上，由于政府原因以及不可抗力两个因素导致了房屋的迟延交付，不应归责于被告，原告的诉请与事实不符，请求法院驳回其诉讼请求。
第三人海纳公司述称，第三人虽与原告签订了委托租赁合同，但原告至今未将房屋交付给第三人进行租赁，合同并未实际履行。
经审理查明，2011年3月31日，原、被告签订商品房买卖合同1份，约定被告将施工编号为银河湾明苑1幢、2幢商业2103号房屋（以下简称涉案房屋）预售给原告，房屋建筑面积为31.26平方米，房屋总价为1506189元，付款方式为贷款，自合同签订之日起1日内支付全部房款的73.44%即1106189元，剩余房款400000元应于2011年4月1日前申请办理银行贷款手续，并按贷款方式付款。合同同时约定：第十一条、出卖人应当在2013年1月20日前，依照有关规定，将符合条件的商品房交付买受人使用；如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；施工中遭遇雨雪天气及其他异常天气影响；非出卖人原因（如施工中遇到重大技术问题、政府原因等）。第十二条、除本合同第十一条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过90日，自本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.3的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金。
同日，原告（出租委托方、甲方）与第三人海纳公司（出租受托方、乙方）签订委托租赁合同1份，合同约定：本合同中，除非另有规定，下列词语具有指定的含义：“开发商”系指华光公司、“物业”系指甲方通过与开发商签订“商品房买卖合同”，并将按照该合同约定取得相关权利的房屋。合同并约定2103室物业委托乙方出租，物业建筑面积约为31.26平方米。1.2甲方应依“商品房买卖合同”约定的交房标准将物业交付乙方。2.1甲方委托乙方出租的物业，实际承租人用于经营及办公等；甲方签订本合同视为甲方同意乙方未来一次或多次转租的证明，为便于登记，甲方应当为乙方另行出具同意出租、转租的证明。3.1委托租赁期限为八年，自2013年2月1日至2021年1月31日。3.2根据甲方与开发商签订的“商品房买卖合同”中约定的有关交付条款，甲方承诺按时与开发商办理交房手续，并与开发商办理交房手续的当日将该商品房交付给乙方；如甲方未能在开发商通知的期限内与开发商办理商品房交接手续的，自交房期限届满后的次日，甲方不可撤销的委托乙方代为办理该商品房的交接手续；乙方代甲方支付交付时的相关费用，可在应支付给甲方的租金中扣除；在该商品房交付至本合同约定的委托租赁期限起始日前，乙方有权对该房屋进行装修和招商等工作。4.1委托租赁期间，2014年2月1日至2018年1月31日的租金为实际产权面积×3372.78元/㎡，2018年2月1日至2021年1月31日的租金为实际产权面积×3854.61元/㎡；代收租金的支付时间为前三年年租金乙方于每季度末最后一周内支付至甲方指定的银行账户，2016年2月1日至2021年1月31日的租金乙方在甲方与开发商签订“商品房买卖合同”之日起七个工作日内一次性支付给甲方。10.2（1）因甲方原因未按本合同约定的期限将该物业交付给乙方或造成乙方不能按约定时间行使经营权的，甲方应按照该物业总房价款的日万分之二向乙方支付延迟金，乙方可从应支付给甲方的租金中直接扣除该延迟金；逾期超过30天的，视为甲方无法继续履行本合同。（2）当出现甲方无法清偿第三人债务并导致第三方执行该物业的情况时，即视为甲方无法继续履行本合同。（3）因甲方的原因导致乙方无法继续行使租赁经营权，即视为甲方无法继续履行本合同。10.3甲方无法继续履行本合同的，甲方同意乙方有权选择下列任何一种方式追究甲方的违约责任：（1）甲方按照该商品房剩余租赁期间的租金收益作为违约金支付给乙方；（2）甲方将该商品房以该商品房成交价款的50%的价格转让给乙方。合同另约定了其他内容。根据上述合同约定，原告以涉案房屋租金783218元抵扣购房款，对此原、被告及第三人均无异议。
2011年5月，原告（借款人）与中国工商银行常州小营前支行（贷款人）签订个人购房借款/担保合同，约定：贷款人根据借款人的申请，同意向其发放个人购置商用房贷款，金额为200000元，用于购买坐落于银河湾明苑1幢、2幢2103号，面积为31.26平方米的房屋，贷款期限为10年，借款人授权贷款人将贷款一次性划入被告账户，贷款利息自实际放款日起计算，借款人按月等额本息还款法偿还贷款本息。中国工商银行常州市小营前支行于同年5月20日发放贷款并按合同约定将200000元划入被告账户。截至2011年5月24日止，被告向原告开具发票，认可收到购房款合计722971元，加上合同约定以租金抵扣房款的金额合计783218元，被告对原告已支付全部房款合计1506189元无异议。
2013年4月1日，被告向原告出具告知函，称在该小区房屋已基本售罄、无太多房源的情况下，又增加了新的标准和要求，精益求精，造成了交付的延期，以致原告所购买的房屋推后至2013年6月30日前后交付；并称具体交房时间，将在交付前以书面等方式告知，对于延期交房造成的损失，将严格按照双方签订的商品房买卖合同的相关条款执行。同年4月26日，原告向被告发函，表示因被告逾期交付房屋，故书面通知：1、解除原、被告之间的商品房买卖合同；2、被告退还购房款并支付违约金。被告收到该函，但表示不同意解除合同。后被告又于同年6月19日再向原告发出告知函，称需延期至9月20日前后交付房屋。因被告逾期未交付房屋，原告诉至本院，提出前列诉讼请求。
审理中，根据原告的申请，本院依法对被告名下价值750000元的财产采取了保全措施。现原告变更诉讼请求为：1、被告继续履行合同，交付房屋；2、被告支付逾期交付房屋的违约金（自2013年1月21日起至实际交付房屋之日止，以房款1506189元按每日万分之0.5计算）；3、诉讼费、保全费由被告承担。
另查明，2007年10月25日，被告与常州市国土资源局签订国有土地使用权出让合同，由被告受让位于本市天宁区劳动中路南侧、红梅南路东侧，面积为107880平方米的地块，用于兴建商业住宅，其中净地A地块交付时间为2008年8月31日前，其他地块为2008年3月30日前。审理中，被告提交的向政府及有关部门请示及会议纪要等材料显示，2010年8月，被告向市政府提交请示，要求协调解决开发建设的地块所涉的民房拆迁问题，相关领导及部门对此进行了批示；2011年1月，市城乡建设局对此召开了会议，形成了相关会议纪要：一、在飞天齿轮厂南厂区02地块《土地使用条件和要求》和《公建配套建设要求意见书》中，地块沿劳动中路公共绿地内的部分民房未明确拆迁主体，现该房屋已影响银河湾明苑三期的开工建设。二、根据华光公司向市政府的请示，会议明确应加快公共绿地内民房的拆迁，确保银河湾明苑小区能按时交付。三、会议同意地块沿劳动中路公共绿地内民房由市铁建处作为拆迁主体负责拆迁，拆迁资金由三大项目指挥部负责落实。被告并提供了常州市气象局出具的降水量统计表以及施工单位的监理日记，称施工期间受雨雪天气影响，可相应延期交付房屋。截至2015年6月4日止，被告称涉案房屋已建造完毕，具备交付条件，但双方尚未办理房屋交付手续。
本院于2015年6月11日向常州市房管局进行了调查。据房管局工作人员查档后陈述，截至当日，包括涉案房屋在内的银河湾明苑小区1幢、2幢商铺尚未办理房屋所有权初始登记。
上述事实，由当事人的陈述、商品房买卖合同、发票、个人购房借款担保合同、个人贷款还款明细、委托租赁合同、告知函、解约通知函、国有土地使用权出让合同、请示、会议纪要等证据证实。
本院认为，原、被告之间签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告开发建设的房屋，该合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，应认定为合法有效，受法律保护。根据原、被告之间商品房买卖合同以及原告与第三人海纳公司之间委托租赁合同的约定，原告将所购买的房屋委托海纳公司进行出租，并约定将一定年限的租金收益直接抵作部分购房款，且原告已支付剩余购房款，对此被告并无异议，可视为原告已按约定履行了给付房款的义务，被告亦应按约履行交付房屋的义务。
关于被告辩称延期交房非被告原因所致的意见，本院认为，一、被告作为专业的开发建设单位，对房屋建设施工过程中可能遭遇的雨雪等天气状况应有足够的预计，并在计算工期中适当考虑，在实际遭受恶劣天气可能影响施工时亦应采取相应措施以保障施工进程，而气象部门所统计的天气状况并未显示施工期间我市存在长期的、大量的、足以影响房屋施工建设的异常天气状况，且被告所统计的存在雨雪天气的天数与被告实际延迟交付房屋的天数差距较大，被告也未提供其他证据足以证明天气极端恶劣以致影响施工且受影响的天数如此之多，故对被告的该项抗辩意见，本院不予采纳。二、根据相关法律规定，被告在本案所涉房屋开发建设完毕之前将房屋销售给原告的行为应属商品房预售行为，被告作为专业的开发建设单位，理应做好开发建设的相应准备工作且已取得相应的预售许可。现被告所提交的因受民房拆迁而影响房屋开发建设进程的证据显示，在原、被告签订商品房买卖合同之前，部分民房未按国有土地使用权出让合同约定的时间拆迁完毕的问题已经存在，虽然被告未能举证证明未拆迁的民房位于涉案房屋所在地块之上以至于影响了实际施工，但即使确实位于涉案房屋所在地块之上，被告在明知上述情况已经存在的前提下仍与原告签订商品房买卖合同，应当对势态的发展以及施工的进度等有了充足的预估，该民房未及时拆迁的问题不能认定为被告延期交付房屋的合理原因。三、根据法律规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。原、被告所签订的买卖合同中虽有因“遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的”，“非出卖人原因（如施工中遇到重大技术问题、政府原因等）”等可延期交房条件的约定内容，但鉴于该买卖合同系被告方提供的格式条款，在条款内容存在歧义、含义模糊等情形时，应作不利于被告方的解释，且根据诚实守信、公平原则，如确系发生了被告所辩称的非被告所能掌控的事由，被告亦理应在合理时间内及时向原告披露，但被告向原告出具的延期交房的告知函中均未载明上述情由。综上，被告的抗辩理由不能成立，其逾期未交付房屋的行为已构成违约，应承担相应的法律责任。根据原、被告之间商品房买卖合同的约定，被告应当在2013年1月20日前向原告交付房屋，逾期超过90日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.5的违约金。现原告要求被告支付违约金（自2013年1月21日起至实际交付之日止，以全部房款1506189元按每日万分之0.5计算）的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。鉴于涉案房屋目前尚不具备交付条件，故对原告要求被告履行交付房屋义务的诉讼请求，本院不予支持。原告可待涉案房屋具备交付条件后另行处理。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：
一、常州华光房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向陈国华、肖学英支付违约金（自2013年1月21日起至实际交付房屋之日止，以1506189元按每日万分之0.5计算）。
二、驳回陈国华、肖学英的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11102元、保全费5000元，合计16102元，由陈国华、肖学英负担5551元、常州华光房地产开发有限公司负担10551元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。
审 判 长 储 丽
人民陪审员 黄介华
人民陪审员 陈建一
二〇一五年六月十八日
见习书记员 赵婧伊