河南省中牟县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0122民初4045号
原告：河南瑞光创意印刷文化产业有限公司，住所地：郑州市中牟县官渡镇人民路1号。组织机构代码：095251231。
法定代表人：张歌伟，该公司董事长。
委托代理人：张伟，1981年9月21日生，汉族，住郑州市。系该公司员工。
委托代理人：李春，上海锦天城（郑州）律师事务所律师。
被告：河南良筑装饰设计工程有限公司，住所地：郑州市郑东新区中兴南路、福禄街108号省商会大厦2801、2803。统一社会信用代码：9141010009514126XD（11）。
法定代表人：周宏伟。
原告河南瑞光创意印刷文化产业有限公司与被告河南良筑装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年11月8日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告代理人张伟、李春及被告法定代表人周宏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告河南瑞光创意印刷文化产业有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求确认原被告签订的河南瑞光创意印刷文化产业基地艺术馆《装饰装修工程施工合同》无效，被告立即撤场；2、判令被告赔偿原告损失76万元。
事实和理由：被告谎称具有建筑装饰装修工程设计与施工资质与原告签订河南瑞光创意印刷文化产业基地艺术馆《装饰装修工程施工合同》，合同约定工程自2016年8月27日开工，于2016年9月30日竣工。被告进场后，设计和施工质量明显低下，工程进度严重逾期，造成原告重大损失。后经了解，被告没有相应的装饰装修工程设计与施工资质，导致原告对施工合同的效力产生错误认识。被告既与原告签订了合同，但又没有相应的施工能力，施工方案及设计图纸与现场严重不符，工期严重滞后，导致原告预定的10月1日开馆落空，给原告造成了重大损失，故提起诉讼。
原告提供的证据：1、瑞光艺术馆《装饰装修工程施工合同》；证明目的：证明2016年8月26日双方签订施工合同，工期自2016年8月27日至2016年9月30日，涉案工程本应在一个月内施工完毕并通过验收。
2、刘玉波与杜鑫2016年10月4日向瑞光公司报送的《瑞光艺术馆内装剩余工作计划》；
证明目的：证明截止2016年10月4日，被告没有完成涉案工程。
3、上海锦天城（郑州）律师事务所李韬律师于2016年10月13日发送良筑公司的《律师函》及快递回执；4、杜鑫2016年10月15日向瑞光公司出具的《瑞光艺术馆后期工程一览表》；5、刘玉波2016年10月16日向瑞光公司出具的《承诺书》；
35证明目的：证明截止2016年10月16日，虽经原告多次催告，被告仍然没有完成涉案工程。
6、上海锦天城（郑州）律师事务所李韬律师于2016年10月28日发送良筑公司的《律师函》及快递回执；7、杜鑫2016年10月29日签字确认的的《景观示范区内装未完成工作及整改内容》。
67证明目的：证明截止10月29日，虽经原告再次发送《律师函》催告，被告依然没有完成涉案工程。
8、瑞光文化产业园监理单位《发文登记表》、8份监理通知单、现场照片、邮寄单及回执。
证明目的：证明被告施工过程中存在违反施工工艺施工、使用不合格材料问题，同时，被告曾于2016年11月11日、16日、17日，12月5日、6日组织人员到原告施工现场及集团公司滋事，严重影响了原告的正常经营秩序。
9、原告《会议纪要》一份；
证明目的：证明2016年8月29日，原告开会研究景观示范区10月1日开放工作安排，要求各单位9月30日前完成高杆旗的制作安装、时令花卉的摆放、绿植墙的施工及广告牌的制作安装。
10.《瑞光艺术馆维修项目合同书》一份；
证明目的：证明因被告拒绝完成下余工程，原告委托第三方对未完成工作、未按设计施工项目及须整改项目进行施工，合同价款20万元，造成原告损失20万元。
11.2016年10月22日《监理工作联系单》一份；
证明目的：证明被告施工过程中造成原告购买材料、调动劳务人员等损失25750元。
12.《景观工程施工合同》、《工程款抵付部分房屋款协议》、时令花卉摆放《监理通知单》，结算单各一份；
证明目的：证明因被告没有在一个月内完工，导致原告为艺术馆十一开馆产生增加时令花卉摆放损失162488.58元。
13.《道旗图文设计合同》一份、网银电子回单两份；
证明目的：证明因被告没有在一个月内完工，导致原告为艺术馆十一开馆产生道旗图文设计费用损失39000元；
14.《绿植墙制作安装合同》及工程验收单各一份；
证明目的：证明因被告没有在一个月内完工，导致原告为艺术馆十一开馆产生绿植墙制作安装费用损失18000元（108000÷12×2）；
15.《710月工资表》一份及710月工资发放网银电子回单若干份；
证明目的：证明因被告没有在一个月内完工，导致原告为艺术馆十一开馆产生两个月工资费用损失80680元（40340×2）；
16.原告2016年年度工作计划《2016年回款明细表》页；
证明目的：证明因被告没有在一个月内完工，导致原告艺术馆延误两个月开馆损失234100元。
被告辩称，当时合同是刘玉波签的，原告也没有进行招标或者对资质有什么要求，合同是双方协商签订的，我们是没有资质，但是不是欺骗原告，是双方达成共识后签订的有效合同。原告要求赔偿损失我依照第三方鉴定机构的评估结果。
根据当事人陈述和经开庭审查确认的证据，本院认定事实如下：被告没有取得相应施工资质。2016年8月26日，原告与被告签订《装饰装修工程施工合同》，由被告为原告的瑞光创意印刷文化产业基地艺术馆进行装饰装修施工。合同的主要内容：“第一条工程概况1.1工程名称：瑞光艺术馆。1.2工程地点：中牟官渡新S2**西、春秋路北、金菊五街东。1.3承包范围：施工图纸全部内容。1.4承包方式：包工包料。1.5工期：2016年8月27日开工，于2016年9月30日竣工。1.6工程质量：合格。1.7合同价款：暂定100万元。第三条乙方工作3.1乙方免费为本施工项目提供方案、施工图等设计服务，并履行向甲方提供设计图纸、设计交底、设计优化等配合义务，无论项目进展如何，乙方均放弃向甲方收取所有相关设计费用。参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进展计划。第四条工期4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，经甲方确认后，工期顺延。第六条关于合同借款、支付方式及结算方式6.1计价方式：清单综合单价包干，以实际发生工程量结算。6.8本合同签订后甲方支付乙方10万元，工程进度完成50%时，甲方支付乙方10万元，工程结算完成30日内，甲方支付至结算价的45%，结算价的5%留作质保金，待2年保修期满后无息退回。第九条违约责任9.1由于甲方原因延期开工或中途停工，工期相应顺延。9.2由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元违约金，关键设计、施工节点工期逾期超过7日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同暂定总价20%的违约金。”合同签订后，被告进行施工，原告按照约定节点已付被告工程款20万元。因未能按期完工，且已完成部分存在问题，原告提起诉讼，要求解除合同，被告立即撤场，并支付违约金76万元。在诉讼过程中，原告变更诉讼请求为确认合同无效，被告立即撤场，并赔偿损失76万元。
在诉讼中，原告申请对被告施工存在问题进行证据保全，本院对施工现场进行了勘验，存在问题列具了清单，并由双方人员进行签字确认。
本院认为：建筑法规定，建筑施工企业应当依法取得从业资质证书，并在法定的资质等级范围内承揽工程。未取得建筑施工企业资质而签订合同的应当确认合同无效。故本案双方签订的《装饰装修工程施工合同》无效，原告的该项诉讼请求理由成立，应予支持。根据本院保全证据情况考察，被告的施工确存在问题，但是，原告主张被告赔偿损失却未提供足以认定具体损失数额的证据，故原告关于赔偿损失的诉讼请求无法支持，可寻求另行解决。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下：
一、确认原告河南瑞光创意印刷文化产业有限公司与被告河南良筑装饰设计工程有限公司于2016年8月26日签订的《装饰装修工程施工合同》无效。
二、驳回原告河南瑞光创意印刷文化产业有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费一万一千四百元，减半收取五千七百元，由原告、被告各负担二千八百五十元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审判员 张国宪
二〇一六年十二月十九日
书记员 朱娇娇