河南省郑州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）豫01民终8894号
上诉人（原审被告）：河南藏金源仓储有限公司，住所地,郑州中原区友爱路1号市政工程总公司办公楼。
法定代表人：于占民。
委托诉讼代理人：刘照洲，河南三融律师事务所律师。
委托诉讼代理人：许成云，该公司员工。
被上诉人（原审原告）：河南锦御庭装饰工程有限公司，住所地,郑州市金水区天明路86号凯瑞大厦10楼1007室。
法定代表人：李继红。
委托诉讼代理人：张政伟，河南亚太人律师事务所律师。
委托诉讼代理人：申东锋，该公司员工。
上诉人河南藏金源仓储有限公司（以下简称藏金源公司）因与被上诉人河南锦御庭装饰工程有限公司（以下简称锦御庭公司）合同纠纷一案，不服河南省新密市人民法院（2018）豫0183民初1115号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年6月14日立案后，依法组成合议庭，进行了审理。上诉人河南藏金源仓储有限公司的委托诉讼代理人刘照洲、许成云，被上诉人河南锦御庭装饰工程有限公司的委托诉讼代理人张政伟、申东锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南藏金源仓储有限公司上诉请求：1、请求依法撤销一审判决，将本案改判驳回被上诉人的诉讼请求或将本案发回重审；2、本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1、诉讼程序合法，适用留置送达不合法。2、一审法院事实认定错误。没有完成全部施工范围。工程款数额不准确。3、工程分外墙和内墙。没有对工程内墙质量进行验收，对于合同约定适用的材料不符合要求。外墙工程没有超过保护期。一审中提供的验收单，实际是对外墙没有进行验收，验收是有程序的，其实际不符合验收标准的。
河南锦御庭装饰工程有限公司辩称，1、留置送达符合法律规定。2、一审法院认定事实清楚，适用法律正确。3完工的工程量验收确认单有上诉人项目工作人员签字盖章的。3、已经过了工程保修期。4、工程款数额正确，是一一相对应的。
锦御庭公司向一审法院起诉请求：依法判令被告向原告支付拖欠的工程款407601.09元并从起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息至工程款支付完毕之日止。
一审法院认定事实：2015年9月30日，原、被告签订了《河南藏金源仓储有限公司白寨仓储园区内外墙乳胶漆工程施工合同》一份，主要内容为：甲方（发包方）被告，乙方（承包方）原告，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的责任和义务，结合本工程具体情况，就乙方承包甲方白寨仓储园内一期冷库内外墙乳胶漆工程施工事宜，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。工程概况：工程名称：藏金源公司白寨仓储园区一期内、外填乳胶漆工程；工程地点：河南省新密市白寨镇藏金源公司白寨仓储园区；承包方式：总承包，即包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工等；工程要求：达到国家施工验收规范合格标准。工程造价和工期：本合同为固定单价合同，综合固定单价：29.00元／平方米；本价格为施工完成后成品的综合单价，包括主要及辅助材料费（含购买、运输、装卸等费用）、人工费、管理费、利润等费用（不含发票、税金）；工程结算总价=综合固定单价x实际工程量；合同工期：40日历天；工期起算日（进场日）：以收到甲方《开工通知书》的次日起为工期起算日。付款方式：本工程无预付款；内墙第二遍腻子批完后甲方支付乙方已完成总工程款的80％（二遍腻子暂定价15元／㎡）；内墙两遍乳胶漆结束后甲方支付乙方已完成总工程款的80％；外墙乳胶漆结束后甲方支付乙方已完成总工程款的80％（二遍腻子暂定价15元／㎡）；工程竣工验收合格、交付使用柒个工作日后付款至总工程款95％，余款5％作质保金，质保期满后15日内结清（质保期一年，自工程验收合格之日算起）。施工范围：机房和冷库内、外墙面及梁柱刮二遍腻子，刷二遍乳胶漆；通道、楼梯、室内、外墙等所有需做乳胶漆部分；乙方施工中所用的吊篮由乙方自行负责，所有乙方施工人员应听从甲方管理人员指挥，不得违章作业。不按甲方要求施工所发生的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失。甲方指挥不当造成的返工费用由甲方负责。本合同未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效，工程竣工、工程款结清作废。甲方授权代表许成云在合同上签名，并加盖了被告藏金源公司白寨仓储中心建设指挥部公章及被告藏金源公司合同专用章，乙方加盖了原告公司公章。2016年1月15日，原、被告签订了《内外墙乳胶漆工程施工合同》补充协议一份，甲方（发包方）被告，乙方（承包方）原告，鉴于甲乙双方于2015年9月30日共同签署的编号为CJY-
JZ-1509的《内外墙乳胶漆工程施工合同》，现经双方协商一致，就原协议第二条工程造价内容达成如下补充协议：1、将《内外墙乳胶漆工程施工合同》中工程造价部分增加含税含发票固定单价30.30元／平方米（含税含发票）。本价格为施工完成后成品的综合单价，包括主要及辅助材料费（含购买、运输、装卸等费用）、人工费、管理费、利润、税费等一切相关费用；本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突以本协议为准。本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或者授权委托人签字并盖章后生效。甲方授权代表许成云签名，并加盖被告公司合同专用章。乙方授权代表李继红签名，并加盖原告公司印章。2016年3月1日，原、被告签订了工程验收确认单一份，主要内容为：工程名称：藏金源仓储园区一期冷库内外墙乳胶漆部分完工工程；施工单位：原告，验收时间：2016年3月1日；验收内容：1、外墙的观感，2、有无空鼓现象；设计变更：无；验收结论：合格；申东锋在施工单位负责人处签名，并加盖原告公司公章；韩东伟在建设管理中心验收人员处签名；许成云在建设管理中心负责人处签字。2016年3月18日原、被告签订了停工申请，主要内容为：原告承接的被告公司一期冷库内外墙乳胶漆工程已完成80％以上，并约定已到第二节点付款时间。但被告没有安排付第二节点工程款，并且第一节点的工程款尚未完结。由于考虑到被告的实际情况，原告原本抱着与被告共同克服困难的态度来完成工程。但由于被告资金不到位，楼梯地砖、负一楼地面等项目没有施工造成原告无法继续施工，因此经双方协商决定暂停施工，并由此引起的工期延迟，原告不予负责。甲方：被告公司，李孔在甲方代表处签字；乙方：原告公司，李继红在乙方代表处签字并加盖原告公司公章。2016年3月31日原告向被告发出工程款支付申请表一份，主要内容：工程名称：藏金源公司白寨仓储中心冷库项目乳胶漆工程；致：藏金源公司；一、原告已完成工作量如下：1、穿堂及月台内：14330.4㎡腻子两遍；2、楼顶电梯机房内：334㎡腻子两遍；3、机房控制室内：171㎡腻子两遍；4、楼梯间及楼梯前室内：5596.4㎡腻子两遍；小计：20431.8㎡，以上项目应付原告309541元；二、原告于2016年3月已完成以上工作量，被告应付原告以上工程（腻子两遍）进度款309541元。按约定，该工程款付给原告后，原告将继续完成未完成部分。单位：锦御庭公司，申东锋在负责人处签名并加盖原告公司印章。韩东伟在工程指挥部确认处签名并注明属实。2016年11月27日，原告向被告发出了工程款支付申请表一份，主要内容：工程名称：藏金源公司白寨仓储中心冷库项目乳胶漆工程；致：藏金源公司；原告已完成工作量如下：一、乳胶漆完成部位：1、主楼外墙：11621.45㎡；2、机房配电房外墙：251.6㎡；3、机房内墙：1171.9㎡；4、冷库内隔墙：1027㎡；小计：14071.95㎡，以上项目应付原告426380元。二、腻子完工部位：1、穿堂及月台内：14330.4㎡腻子两遍；2、楼顶电梯机房内：334㎡腻子两遍；3、机房控制室内：171㎡腻子两遍；4、楼梯间及楼梯前室内：5596.4㎡腻子两遍；小计：20431.8㎡，以上项目应付原告309541元。三、签证单：8880元。综上所述，被告应付原告工程款744801元，已付原告300000元，现根据约定需支付原告444801元整。单位：锦御庭公司，申东锋在负责人处签名并加盖原告公司印章。韩东伟在工程指挥部确认处签名并注明工程量属实，许成云在工程主管副总处签名。2017年5月18日原、被告签订工程结算单一份，主要内容为：工程名称：白寨冷链园内冷库内外墙乳胶漆部分完工工程；结算部位：白寨冷链园区冷库内外墙乳胶漆；结算日期：2017年5月18日；内容概述：冷库内外墙乳胶漆工程已完工部分结算；详细内容：一、合同内已完成工程（外墙乳胶漆工程）：1、冷库主楼外墙乳胶漆：工程量：11621.45㎡，合同单价：30.3元／㎡，工程价款：11621.45×30.3=351129.94元；2、机房、配电房外墙乳胶漆：工程量：251.6㎡，合同单价：30.3元／㎡，工程价款：251.6×30.3=7623.48元；3、机房内墙：工程量：1171.9㎡，合同单价：30.3元／㎡，工程价款：1171.9×30.3=35508.57元；4、冷库内隔墙：工程量：1027㎡，合同单价：30.3元／㎡，工程价款：1027×30.3=31118.1元；5、签证单：现场主体建筑清理用工，共计：8880元。6、机房控制室装修工程：共计19300.00元。此款项已付清，双方无异议。合计：352129.94＋7623.48＋35508.57＋31118.1＋8880＋19000=454260.09元。二、扣除费用：质保单：435260.09×5％=21763元。不做扣除。说明：本次结算工程完工验收合格原告撤场时间为2016年3月，距今已过1年保质期，根据原合同原定，此部分不再扣除。1、水费：200元／月×6=1200元。2、电费：1000元／月×6=6000元。合计：1200＋6000=7200元。三、已支付原告工程款：349000元。四、剩余被告应付工程款：454260.9-7200-349000=98060.09元。韩东伟、马遥远、许成云、康群在建设单位现场负责人处签名，并加盖了被告公司财务专用章。申东锋在施工单位现场负责人处签名，并加盖了原告公司印章。后原告多次向被告催要工程款，被告未支付工程款，原告诉至该院形成纠纷。
令查明,2018年2月中国人民银行发布的六个月同期贷款年利率为4.35％。
一审法院认为，原、被告签订的《河南藏金源仓储有限公司白寨仓储园区内外墙乳胶漆工程施工合同》及《内外墙乳胶漆工程施工合同补充协议》是双方真实意思表示，且不违反法律法规有关规定，合法有效。原告依照原、被告双方签订的施工合同施工，并且已经完工部分经被告验收合格，被告应当按照约定支付原告已经完工工程量的工程款。根据被告签字认可的工程款支付申请表上确定被告应当支付原告已完工的腻子工程量工程款为309541元和外墙乳胶漆工程量工程款98060.09元，对原告要求被告支付工程款407601.09元的诉讼请求，该院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。虽然原、被告在施工合同中对逾期付款利息计付标准没有约定，但对原告要求被告从起诉之日即从2018年2月28日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息的诉讼请求符合相关法律规定，该院予以支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告河南藏金源仓储有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南锦御庭装饰工程有限公司工程款407601.09元，并从2018年2月28日起按照年利率4.35％向原告河南锦御庭装饰工程有限公司支付利息至工程款付清之日止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费7414元，减半收取为3707元，由被告河南藏金源仓储有限公司负担。
二审认定的事实与一审认定的事实一致。
本院认为，藏金源公司与锦御庭公司签订的《河南藏金源仓储有限公司白寨仓储园区内外墙乳胶漆工程施工合同》及《内外墙乳胶漆工程施工合同补充协议》是双方真实意思表示，且不违反法律法规有关规定，合法有效。锦御庭公司按照合同要求将工程完工，且已经交付藏金源公司使用，藏金源公司应当支付对价款，藏金源公司上诉称锦御庭公司施工不符合要求且未完工，并未在一审提出反诉，本院不予支持。工程申请书和工程结算单均有双方公司员工签字且盖有公司公章，本院对其数额进行确认。一审法院采用留置送达方式，程序合法。综上所述，河南藏金源仓储有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费7414元，由河南藏金源仓储有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 马清来
审判员 陈启辉
审判员 曾小潭
二〇一八年七月十六日
书记员 朱琳欣