浙江省嘉兴市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2011）浙嘉商终字第323号
上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江××××箱包有
限公司。住所地：平湖××××工业园区。
法定代表人：胡某。
委托代理人：姚某。
被上诉人（原审原告、反诉被告）：平湖××××箱包
有限公司。住所地：平湖经济开发区独××公路北侧××东侧
。
法定代表人：周某某。
委托代理人：陆某某。
上诉人浙江××××箱包有限公司（以下简称星阁公某
）为与被上诉人平湖××××箱包有限公司（以下简称吴达某
某）承揽合同纠纷一案，不服平湖市人民法院（2011）嘉平新
商初字第30号民事判决，向本院提出上诉。本院于2011年9月1
3日受理后，依法组成合议庭，于2011年10月12日公开开庭进
行了审理，星阁公某的委托代理人姚某和吴达某某的委托代理
人陆某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2009年8月28日至2009年9月10日
，星阁公某与吴达某某签署四份合同，由星阁公某向吴达某某
定作四件套拉杆箱10800套，单价290元，总货款3132000元。
四份合同约定，吴达某某根据星阁公某的质量要求生产，并分别按照2009年10月10日、2009年10月24日、2009年11月5日及2
009年12月5日的交货期。合同签订后，原定2009年10月10日交
付的拉杆箱，吴达某某2009年11月4日交付星阁公某；合同约
定2009年10月24日交付的拉杆箱，吴达某某于2009年11月26日
交付星阁公某；合同约定2009年11月5日交货的拉杆箱，吴达
某某于2009年12月24日和2010年1月29日交付星阁公某。以上
交付星阁公某的箱包合计9180套，总货款2662200元，其中吴
达某某根据指令向某某公某开票1380400元，向某某公某另一
关甲司开票1125200元，合计星阁公某已支付金额为2430400元
的定作款，尚欠231800元。后吴达某某多次催讨，星阁公某至
今未付。
原审法院认为：吴达某某和星阁公某对定作合同、交付
箱包数量及星阁公某已支付的款项均无异议。双方争议的焦点
是：1、逾期交货的责任在哪一方；2、交货迟延是否导致星阁
公某实际遭受损失？
对于争议焦点1，第一，吴达某某和星阁公某签订的合同
系星阁公某提供的格式合同，虽对逾期交货的违约责任作了一
定的约定：“如交货延期或质量发生问题，由此产生的一切损
失由供方甲担”，但该约定明显没有对双方的责任进行明确，
不管责任在于哪一方损失均由吴达某某承担，明显违背了公平
原则，该条款应属无效条款，对吴达某某和星阁公某均没有约
束力；第二，吴达某某和星阁公某虽在合同中约定了交货时间
，但四份合同的第四条同时也约定，“此订单价格不包括成某
某往港口费用，集装箱到供方工厂装货，由供方负责装柜”，可以看出双方的交货地点在吴达某某内，吴达某某要根据星阁
公某的装箱通知才能交货，其责任仅限于装柜，因此，星阁公
某认为吴达某某逾期交货，应当举证证明星阁公某已履行了自
己的义务或者提供吴达某某要求延期出货的证据，本案中星阁
公某并未提供相应的证据，因此认定吴达某某逾期交货的事实
依据不足。吴达某某认为逾期交货是因为星阁公某不及时装箱
后变更交货日期的抗辩意见，更符合事实的真实情况。再者在
星阁公某提供的证据中，星阁公某自认在造成逾期交货的原因
中，星阁公某进料确认的时间迟延也是很重要的原因。
对于争议焦点2，首先，星阁公某与其客户之间的合同只
能约束某某公某及其客户，并不能直接约束吴达某某，其双方
约定的违约责任并不能对吴达某某起约束作用。且吴达某某、
星阁公某在签订合同时，星阁公某没有向吴达某某说明逾期交
货可能给星阁公某造成的损失情况，因此吴达某某在签订合同
时并不能预见到上述损失。在交货逾期后，吴达某某、星阁公
某既没有对违约责任重新约定，也没有及时告知吴达某某方逾
期交货后客户可能要求星阁公某赔偿损失。因此，要求吴达某
某根据星阁公某与其客户约定的损失进行赔偿显然不符合法律
规定；其次，星阁公某虽出示了第三方某某randa公某的扣款
证明，但星阁公某并不能直接证明该扣款的货物是吴达某某方
所定作的货物，且星阁公某与第三方乙司系业务合作伙伴，其
所作的证明又是起诉后补充的，在没有其他证据进行佐证的情
况下，不足以证明扣款的真实情况，因此，星阁公某认为因第
三方扣款造成实际损失的依据不充分，不予支持。综上，星阁公某要求吴达某某赔偿星阁公某因吴达某某
的交货时间推迟而导致星阁公某遭受损失的依据不足，星阁公
某应当支付吴达某某定作款231800元。吴达某某和星阁公某签
订合同中约定“结算方式：出货后30天”，因此吴达某某起诉
要求星阁公某支付逾期利息数额符合法律规定，应予支持。
据此，依照《中华某某共和国合同法》第二百六十三条
、第一百零七条、《最高人民法院关乙事诉讼证据的若干规定
》第二条、第五条第二款及《中华某某共和国民事诉讼法》第
一百二十八条之规定，判决：一、星阁公某于判决生效之日起
十日内支付吴达某某定作价款231800元，并支付逾期付款利息
（以本金231800元按同期银行贷款利率从2010年3月1日计算至
判决生效之日止）。二、驳回星阁公某的反诉请求。案件受理
费4898元，减半收取2449元，财产保全费1745元，合计4194元
，由星阁公某负担。案件反诉费4733元，减半收取2367元，由
星阁公某负担。
宣判后，星阁公某不服，向本院提出上诉称：1、吴达某
某与星阁公某之间的合同系协商一致后所达成，原审法院认定
为格式合同是错误的。合同当中逾期交货和质量问题条款是针
对吴达某某违约后责任承担的约定，按期按质交货系吴达某某
应尽的合同义务，违反则应承担责任，原审法院认为该约定没
有对双方责任进行明确，显然错误。2、原审法院关于逾期交
货原因的举证责任分配不当。合同约定了交货时间，吴达某某
的交货逾期，如吴达某某认为逾期交货的责任在星阁公某，则
应提供证据予以证明。3、对于交货迟延导致星阁公某的实际损失，原审法院认为依据不充分存在错误。为此，请求撤销原
判，依法发回重审或改判吴达某某赔偿星阁公某迟延出货损失
228853元。
吴达某某答辩称：1、购货合同系格式合同，合同的主要
条款，尤其是违约责任条款是星阁公某事先打印好，关于交货
迟延和质量问题的一切损失由吴达某某承担的约定，本身比较
模糊，凭此约定要求吴达某某承担星阁公某向客户的赔款，依
据不足。2、购货合同中关于交货期限的约定实际是一个暂定
的日期，箱包制作过程比较烦琐，交货延期经常发生。本案延
期交货有多种原因，况且按约定应由星阁公某到吴达某某装货
，但星阁公某没有按约定的期限装货，双方实际变更了交货期
限。3、星阁公某提供的扣款依据不充分，扣款凭证均是其客
户事后补充的，不足为证，交货时星阁公某并未提出逾期交货
要扣款的事情。综上，请求驳回上诉，维持原判
本院经审理，对原审法院查明的事实予以认定。
本院认为：吴达某某和星阁公某之间签订的购货合同，
其内容系双方当事人真实的意思表示，依法成立，对双方均有
约束力，当事人应当遵照履行。星阁公某对尚欠吴达某某定作
款231800元没有异议，星阁公某上诉认为由于吴达某某逾期交
货违约行为，造成损失228853元，吴达某某应当赔偿。本院认
为星阁公某要求吴达某某赔偿损失的上诉意见不成立，理由如
下：
首先，根据购货合同约定，星阁公某要对制作合同标的
物拉杆箱所使用的材料进行确认，吴达某某在生产大货前需要提供一套完整的产前确认样由星阁公某确认。星阁公某没有提
供证据证明其在合理期限内履行了合同义务，从而不影响吴达
某某按期完成承揽工作。在吴达某某需要依赖星阁公某的协助
才能完成定作物加工的情况下，星阁公某以实际逾期的事实来
推定吴达某某有逾期交货的违约行为，不足采信。
其次，虽然购货合同约定“如交货延期”产生的“一切
损失”由吴达某某承担，但不能据此认为不管何种原因致交货
延期造成的损失均应由吴达某某承担。根据购货合同的有关条
款、目的和诚实信用原则，该条款的真实意思应该是由于吴达
某某原因造成交货延期，应向某某公某承担损失赔偿责任。从
吴达某某实际交货的日期看，时间确迟于购货合同的约定，但
星阁公某并不能以此就可要求吴达某某承担逾期交货的违约责
任。
第三，从在案材料看，四份购货合同签订后，吴达某某
交货日期与合同约定的时间均不符。但是，星阁公某既没有证
据证明其在交货前催促交货，也没有证据证明在交货时或之后
的合理期限内就逾期交货提出异议。相反，星阁公某接受吴达
某某开具的发票结算货款。故不排除吴达某某和星阁公某根据
合同实际履行情况变更交货期限。而且，星阁公某提供的损失
金额证据系外商扣款证明，据此无法定损失金额确实存在。
综上理由，对星阁公某的上诉请求，不予支持，原审法
院认定事实清楚，判决结果并无不当，应予维持。依照《中华
某某共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之
规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费9631元，由上诉人浙江××××箱包有
限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 宁建龙
代理审判员 汪先才
代理审判员 赵 超
二〇一一年十一月一日
书 记 员 朱 悦