南京市六合区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）六沿民初字第156号
原告安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称鸿路钢结构公司），住所地安徽省合肥市双凤工业区。
法定代表人开金伟，鸿路钢结构公司总经理。
委托代理人赵斗星，安徽中特律师事务所律师。
委托代理人郑飞，安徽中特律师事务所律师。
被告江苏狼博管道制造有限公司（下称狼博管道公司），住所地南京市六合经济开发区时代大道。
法定代表人徐冶锋，狼博管道公司董事长。
委托代理人王式军，江苏金政律师事务所律师。
原告鸿路钢结构公司与被告狼博管道公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告鸿路钢结构公司的委托代理人赵斗星、郑飞、被告狼博管道公司的法定代表人徐冶锋、委托代理人王式军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告鸿路钢结构公司诉称，2011年11月10日，原、被告签订了《建筑钢结构工程制作、安装合同》一份，约定原告作为承包方，为被告制作、安装1号、2号厂房钢结构，工程包死价660万元。2013年1月12日，双方又签订《补充协议》一份，对双方存在的问题达成协议，原告依约履行了合同义务后，被告共支付了工程款379万元，余款1458020元，原告索要未果，请求判令被告支付工程款1458020元，并自2013年5月13日起至实际付款之日止支付逾期付款违约金。
被告狼博管道公司辩称，原告承建的工程尚未竣工验收，根据合同约定，付款条件尚未成就，且被告代为垫付了电费。工程保证金、保险等费用，请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年11月10日，原告鸿路钢结构公司与被告狼博管道公司签订了《建筑钢结构工程制作、安装合同》一份，约定，狼博管道公司（甲方）将其位于南京市六合经济开发区的公司1号、2号厂房钢结构加工制作工程和安装工程发包给鸿路钢结构公司（乙方）施工，按甲方提供的施工图施工，合同总价包死价660万元，工期为110天，工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资、竣工验收报告及竣工图各5份，甲方收到峻工验收报告后30个工作日内组织有关单验收，并在验收后14个工作日内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；工程款由狼博管道公司按进度付款，竣工验收合格后付款至95%，余款5%自综合竣工验收合格之日起一年期满七日内由甲方无息付清；甲方未按约定支付工程款，按当期贷款利率计算承担违约责任。合同签订后，原告鸿路钢结构公司即进场施工并于2012年4月向南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室缴纳了企业民工工资保障金50万元。2012年7月28日、8月7日、9月10日，被告分别在原告提供的工程进度确认表上加盖印章，确认截止上述时间，工程完工比例分别为65%、75%、100%。2013年1月12日，原、被告签订《补充协议》一份，约定：一、双方于2011年11月10日签订《建筑钢结构工程制作、安装合同》因存在材料不符合约定、质量瑕疵及工期延误的等问题，乙方同意一次性赔偿甲方壹佰贰拾万元人民币，在未付工程余款中直接予以扣减；二、甲方同意乙方继续完成该工程的后续施工，工程竣工后，由甲方申请竣工验收，乙方全力予配合；三、工程1号、2号厂房中门窗工程中的门以及配件部分的PVC落水管工程量由甲方自行完成，对应工程价款151980元在合同约定的总工程款中予以扣除；四、甲方同本协议签订后向乙方支付工程款114万元，进度款双方同意以5248020元作为付款基数，仍执行原合同约定的付款方式，工程综合竣工验收合格30个工作日内，扣留5%质保金；五、双方承诺本补充协议签订后，甲方不得再以本协议第一条确定的乙方前期存在的违约情况追究乙方责任，乙方亦不得再以任何理由追究甲方责任；六、乙方必须分别于2013年1月30日前、2013年3月5日前竣工并配合甲方分别于上述日期前完成竣工验收合格备案手续；七、本协议未涉及的条款仍按《建筑钢结构工程制作、安装合同》约定的内容执行。同年3月14日，原告将有关工程竣工验收资料交给总承包人江苏尼尔森建设有限公司的工作人员王某某。被告于2013年11月开始使用1号厂房，截止2013年1月22日，被告共支付原告工程款合同3790000元。
另查明，2012年2月10日，原告（乙方）与江苏尼尔森建设有限公司（下称尼尔森建设公司，甲方）签订了《建设工程施工专业分包合同》一份，约定，尼尔森公司将承接的狼博管道公司工程中的钢丝网骨架塑料复合及其他类压力管道生产项目1号、2号厂房的主次钢构系统、屋面、墙面系统、门窗、落水管等图纸所提到的内容分包给原告鸿路钢结构公司，工程价款为500万元。当日，双方又签订《协议》一份，确认：该合同只作报建、备案使用，并不被甲方双方实际履行。
又查明：1、自2012年9月至2013年3月，被告狼博管道公司缴纳了电费合计10998元，其中，截止2012年11月15日鸿路钢结构公司在狼博管道公司工地用电度数为1430度；2、被告以鸿路钢结构公司名义支付了门窗检测费4000元；3、被告以尼尔森建设公司为施工单位，就钢丝网骨架塑料复合管及其他类压力管道生产项目1、2号厂房工程缴纳了南京市建设工程社会保障费209400元。
上述事实，有原、被告在庭审中的陈述，原告提供的《建筑钢结构工程制作、安装合同》一份、《补充协议》一份、工程进度确认表三份、工程资料签收单七份、《建设工程施工专业分包合同》一份、被告提供的江苏省电力公司南京供电公司通用发票一组、《协议》一份等证据予以证明。
本院认为，原、被告签订的《建筑钢结构工程制作、安装合同》合法有效。原告在庭审中提供的进度确认表及工程资料签收单等证据，可以证实原告已按合同约定履行了制作安装任务并将有关验收资料交付给工程的总承包人。根据双方达成的《补充协议》规定，原告以被告不再追究前期存在的违约责任为条件同意扣减工程款，故工程验收是否合格均不影响原告方的付款请求权，即使目前工程未验收，责任也不在被告，并且，被告已实际使用了1号厂房，其行为可以视为验收合格。因此，原告要求被告按照《补充协议》确定的数额支付工程款合法有据，本院予以支持。但原告在施工过程中的产生电费已经被告支付，应予扣除，由于原告提供的电费票据，系南京六合区经济经济技术开发区总公司的全部用电费用，因此，扣减的费用应以原告确认的数额即1430度予以确认，单价以被告提供的江苏省电力公司南京供电公司通电机打发票上记载的每度0.867元计算，合计1239.8元；被告提供的门窗检测费因未提供检测报告且没有证据征得原告同意，故被告要求在工程中扣减的主张本院不予支持；对被告主张扣减其缴纳的建设工程保障费及有关社会保障费，因没有证据证明应由原告承担，本院亦不予支持。综合《补充协议》中前后条款内容，双方约定原告于“2013年3月5日前配合甲方完成竣工验收备案手续”，旨在督促原告完成合同的附随义务，故原告于2013年3月14日提交了有关验收资料后，应认定原告已完成合同的全部义务，被告也应按合同约定履行付款义务，当被告实际使用1号厂房后，原告对被告不及时给剩余工程款，有权主张逾期付款利息。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零九条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十八条的规定，判决如下：
被告江苏狼博管道制造有限公司于本判决生效后十日内给付原告安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司1456780.2元，并自2014年1月1日起以1194379.2元为基数，按中国人民银行同期贷款利率偿付逾期付款损失。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费18341元，由被告江苏狼博管道制造有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。
审 判 长 林顺英
人民陪审员 李鸿云
人民陪审员 牟新群
二〇一四年六月三十日
书 记 员 彭 俊