上海市静安区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0106民初15654号
原告：杨玉飞，男，1961年2月24日出生，汉族，住上海市静安区。
被告：上海真杨装饰工程有限公司，住所地上海市金山区。
法定代表人：傅真杨，职务总经理。
原告杨玉飞与被告上海真杨装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，由上海市静安区人民法院于2017年4月7日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨玉飞、被告法定代表人傅真杨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杨玉飞向本院提出诉讼请求：1、解除原被告签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2010版)》及补充协议；2、要求判令被告退还原告预付的工程款26,712.65元(以下币种均为人民币)，并支付原告另行支付的安装费等1,142元。事实和理由：2014年3月2日，原被告经协商签订《上海家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2010版)》，施工地为上海市江杨南路XXX弄XXX号XXX室房屋(以下简称系争房屋)。合同约定总工程款为63,800元，后因被告停止施工并要求增加费用，原告增加了11,000元并于被告协商于2014年11月22日共同签订了《补充协议》与《甲乙方增加减少变更单》。双方约定，工程总价为59,100元，马桶、台盆、龙头、花洒、地板等按照合同执行，如有超出原预算价格，则由原告补上差价或者由原告自购，被告退还原预算给原告，被告承诺整体工程完工前不得再向原告收取任何费用。在之后的施工过程中，被告退还了马桶、厨房料理台台面和卫生间台盆(三项均由原告自购)的预算款4,404元，但拒绝退还地板等26项工程款(共计26,712.65元)，并拒绝继续履行合同，致使房屋无法验收，原告无奈请他人对工程进行收尾，支付了1,142元工程款。综上，原告提起诉讼，请求判令被告退还原告预付的工程款26,712.65元，并支付原告另行支付的安装费等1,142元，望判如诉请。
被告上海真杨装饰工程有限公司辩称，不同意原告的诉讼请求。2014年3月2日的合同不是包工包料，是部分承包的合同。2014年11月22日签订的增加减少变更单明确了增加及变更项目，增加项目为15,808.75元，被告给原告打折后只收了11,000元。因原告自行购买了一些产品，被告已经退还了7,200元(增加减少变更单第三页项目)给原告，并退还给原告阳台窗户等款项5,200元、合同第十条约定的增加项目款3,000元、灯饰等款项3,00元。原告共支付了5.5万元工程款给被告，被告之前已经退还了台盆1,500元、马桶1,350元、厨房不锈钢台面1,554元，共计4,404元。原告要求退的龙头、地板、淋浴房、浴霸，水斗，被告也同意退还，计13,827元，因原告尚欠4100元未支付给被告，因此被告还应退还原告9,727元。原告未按照合同约定付款，合同尾款未完全支付，导致被告无法履行合同，且被告挑选材料时，原告不到场配合。原告所称费用多退少补，按实结算在合同中没有约定，补充协议已经写清楚。
本院经审理查明以下事实：2014年3月21日，原告杨玉飞(发包人、甲方)与被告上海真杨装饰工程有限公司(承包人、乙方)就上海市静安区江杨南路XXX弄XXX号XXX室房屋装修签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，合同载明，住宅结构两房两厅壹厨壹卫壹阳台，承包方式为部分承包，总价款63,800元，总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款的5%。工期自2014年3月22日开工，至2014年5月22日竣工，工期60天。合同第2.3条约定，乙方提供的材料、设备应提前三天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程主材料报价单要求的，应禁止使用。合同第3.5条约定，在施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行施工，因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。第3.7条约定，工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内组织验收。验收通过的，办理验收移交手续，并由甲方按照约定付清全部价款。合同第5.1条约定了工程款付款时间表，1、对预算、设计方案认可，于签订合同之日支付定金若干不超过1,000元，于第二次付款时扣除。2、合同签定后，开工前三天内，付款30%，金额19,000元。3、施工过程中，水、电、管线隐蔽工程通过验收，付款35%，金额22,000元。4、工期过半，油漆工进场前，付款30%，金额19,000元。5、竣工验收，验收合格当天，付款5%，金额3,800元。6、增加工程项目，签订工程项目变更单时，付款100%。合同第7.4条约定乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方。合同第9.1条约定，合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款20%支付违约金，办理终止合同手续。合同第10.1条手写部分约定，甲方增加项目3,000元整，乙方不收费用。同日，甲乙双方签订《上海真杨装饰设计有限公司预算清单》，清单备注部分显示，1、施工过程中的项目(增加、减少)按实结算，多退少补。2、如有增加项目(或工程款未按时到位)工期自动延长。3、以电话或短信等通知甲方验收，3天内如不到场验收的视为工程合格。
2014年11月22日，原告杨玉飞(甲方)与被告上海真杨装饰工程有限公司(乙方)签订《补充协议》，内容为“经甲乙双方协商约定，江杨南路XXX弄XXX号XXX室装修总价格达成如下补充协议：1、整体工程总价为伍万玖仟壹佰元正。2、马桶、台盆、龙头、花洒、地板、水斗、龙头，按合同执行，如有超出原预算价格，则由甲方补上差价或者由甲方自购，乙方则退还原预算给甲方。3、本补充协议自签字生效后，乙方承诺整体工程完工前不得再向甲方收取任何费用。如发生材料费、人工等费用，均由乙方全部承担。”。同日，原被告签订《甲乙方增加减少变更单》，工程总价15,808.75元，右侧有手写注明打折11,000元正。该变更单第二页有原告杨玉飞、被告法定代表人傅真杨签名，并手写注明“乙方退7,200元正。合同送阳台窗户、书房窗户总价5,200元正。合同第十条约定增加项目3,000元正。甲乙双方协商合同价59,100元正。甲方购买铜灯、吊顶、摄像头，安装由乙方施工。”。
另查明，2014年3月24日，原告支付装修款19,000元。2014年4月22日，原告支付装修款22,000元。2014年11月25日，原告支付装修款14,000元。被告上海真杨装饰工程有限公司已收到上述三笔款项并出具了收据。
被告上海真杨装饰工程有限公司已退还给原告马桶1,350元、台盆1,500元、厨房不锈钢台面1,554元，共计4,404元。
2016年5月4日，原告杨玉飞诉至本院，要求判令被告上海真杨装饰工程有限公司退还原告预付的工程款26,712.65元，并继续履行装饰装修施工合同及补充协议，案号：(2016)沪0106民初7510号。2017年4月6日，原告杨玉飞因需要另行收集证据向本院申请撤诉，本院予以准许。后原告另行委托他人对系争房屋装修工程进行了收尾工作并已实际入住系争房屋。
上述事实，有原告提供的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》《上海真杨装饰设计有限公司预算清单》《补充协议》《甲乙方增加减少变更单》、收款收据等及原告、被告庭审时的陈述予以佐证。
审理中，原告表示，合同履行中，有部分工程未做，部分重复计算，原告认为这些工程不应计算在工程款中，被告应当退还给原告，包括1、地板10,987元，地板是原告自己购买的，厂家安装的。2、门板2,519.4元，系原告自购。3、吊顶2,566元，客厅没有做吊顶，其他地方吊顶系原告自购。4、龙头1,535元。5、淋浴房840元、浴霸415元。6、照明电线650元，被告多给原告装了100米电线，有安全隐患。7、封管子880元，系重复收费。8、下水管450元系重复收费，预算清单中第三页“其他项”下已经有下水管副材项，不应当在增加减少变更单重再收，应当退还给原告。9、水斗50元。10、脱排安装费40元、煤气灶安装费40元，均系厂家安装，不是被告安装，预算清单中计算了安装费。11、马桶安装费70元、台盆安装费70元、五金50元、三角阀160元，马桶和台盆都是原告自购的，安装费应当退给原告。12、灯具及安装350元，系原告自购，厂家安装。13、阳台门套及线条717.25元，阳台只安装了一边门套，应当将另外一边的门套和线条钱款退还。14、插座面板2只42元，这两个插座是空的。15、修摄像头100元。被告做水管施工期间，因水管没安装好，水漏到楼下，将楼下摄像头损坏，修理费100元。16、开线槽、封线槽1,050元，预算清单中和增加减少变更单重重复计算，应当退还给原告。17、阳台封管子230元，该工程未做。18、厨房地砖辅材、墙砖辅材、人工费387元。厨房做橱柜后，就不需要贴地砖和墙砖了，厨房4平方米，应当减去橱柜1.6平方米，被告应该收取2.4平方米地砖和墙砖费用，被告实际收取了4平方米的费用。19、卫生间墙砖辅材、人工费813元。卫生间3.5平方米，被告按照8.5平方米收费的。被告表示，同意退还第1、4、5、9项，地板10,987元、龙头1,535元、淋浴房840元、浴霸415元、水斗50元，共计13,827元，扣除原告应付的4,100元，被告还应退还9,727元。不同意退还第2项门板费用，门板确实没有安装，但是被告已经委托厂家做门板了，是原告不要了，被告支付了厂家1,500元损失费。不同意退还第3项吊顶2,566元，被告已经给原告做了吊顶，吊上去后原告又不要了，被告付了1,800元到2,000元左右，被告做了厨房间和卫生间的吊顶，做完之后没有拆，客厅吊顶是木工做的。原告在前案中提供照片证据证明被告提供的吊顶为三无产品，被告则在前案中表示，吊顶不是被告提供的，增加减少变更单已经注明铜灯、吊顶、摄像头由原告购买，被告负责安装。原告表示，铜灯、吊顶、摄像头每样200元，一共600元，原告支付了现金给被告，被告没有出具收据。被告表示，铜灯、吊顶、摄像头是由原告购买，被告安装的，原告没有给被告现金，所以没有收据。被告不同意退还第6项照明电线650元，增加多少电线原告都签字认可了，电线绕在里面也是原告要求的。不同意退还第7项封管子880元，卫生间、阳台封管子都做了，一共做了5根，卫生间封管子大概三四根，阳台封管子一根，原告也签字确认了。被告不同意退还第8项下水管子450元，预算中的和增加减少变更单中的封管子不是一个东西，增加减少变更单重的下水管子是另增加出来的，原告为了阳台好看，将管子移出来，原告已经签字确认了。不同意退还第10项脱排安装费40元、煤气灶安装费40元，要求按照补充协议约定履行，补充协议没有约定的，不同意退给原告。不同意退还第11项马桶安装费、台盆安装费、五金、三角阀费用，因为马桶和台盆都是被告安装的，且马桶、台盆、台面钱款已经退了。不同意退还第12项灯具及安装费350元，灯具都是被告安装的。不同意退还第13项，阳台门套都安装好了。不同意退还第14项插座面板费用，电工是按照原告要求做的。不同意退还第15项修摄像头费用，原告和楼下的事情与被告无关。不同意退还第16项开线槽、封线槽1050元，增加减少变更单系原告签字认可的，预算清单中的是下水管的开槽人工费，变更单中的开线槽、封线槽是电线的。不同意退还第17项阳台封管子，增加减少变更单系原告签字认可的。不同意退还第18项厨房地砖辅材、墙砖辅材、人工费和第19项卫生间墙砖辅材、人工费，过道都贴了瓷砖，地砖和墙砖面积都是测量好的，原告都签字认可的，被告都做了。原告并提供付款凭证，证明因被告未完成工程，原告另请他人完成工程，并支付1142元，其中摄像头在增加减少变更单手写部分有约定，由被告安装，被告表示不会安装摄像头，原告另找别人安装了，卫生间玻璃门、厨房间玻璃隔板都在补充协议第三条有约定，属于另外增加的项目，应由被告承担。被告表示不认可，增加减少变更单注明甲方购买铜灯、吊顶、摄像头，安装由乙方施工，被告没有收取摄像头费用，摄像头和开关是原告购买，被告给原告免费安装，现原告购买摄像头另请他人安装，被告不同意支付该笔费用。耀华玻璃店的收据也不认可，因为原被告之前约定柜子用生态板做，被告有多的隔板送给原告，原告不要，原告要求做个镜子，但是被告报价中不包含镜子，卫生间的门板费用也已经退给原告了，所以也不认可卫生间玻璃门费用。审理中，双方均表示因本案系争装修工程标的较小，不要求对该工程施工项目价值进行司法审价，要求由法院根据实际情况酌情判决。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原告与被告签订的合同、补充协议均系双方真实意思表示，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，但双方在合同履行过程中，未能妥善沟通，且双方发生争执，现原告已另行委托他人完成收尾工作并已实际入住使用系争房屋，故双方所签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2010版)》及补充协议再无继续履行之必要，现原告要求解除上述合同及补充协议，本院予以准许。审理中原被告双方均确认，补充协议约定系争房屋装修整体工程总价为59,100元，原告已支付55,000元，尚余4,100元未支付。关于被告应退还原告的工程款金额，本院认为，原告已收到被告退还的费用包括，马桶1,350元、台盆1,500元、厨房不锈钢台面1,554元，共计4,404元。被告同意退还地板10,987元、龙头1,535元、淋浴房840元、浴霸415元、水斗50元，于法不悖，本院予以认可。被告表示门板确实没有安装，但已经委托厂家做了，并支付给厂家1,500元损失费，因被告未提供相应支付费用的证据，故本院不予采纳，被告应退还原告该笔门板费用，本院将根据双方约定的折扣酌定被告应退还门板费用。根据原被告增加减少变更单显示，吊顶、铜灯由原告自行购买，由被告安装，故被告应退还原告该笔材料款项，本院将根据双方约定的折扣酌定被告应退还吊顶、铜灯及原告自购五金、三角阀的费用。因照明电线确已实际使用，故被告无需退还该笔费用。对于封管子、阳台封管子、阳台门套、地砖、墙砖等的费用，因证据不足且双方不要求对工程进行司法审价，故本院对原告要求被告退还上述费用不予支持。因修理摄像头费用不属于本案系争房屋装修工程范围，原告可另行主张。原告要求被告支付其另行委托他人完成工程收尾工作的费用尚属合理，本院亦酌情予以确定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、原告杨玉飞与被告上海真杨装饰工程有限公司就上海市静安区江杨南路XXX弄XXX号XXX室房屋签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(2010版)》及补充协议解除；
二、被告上海真杨装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告杨玉飞人民币15,000元。
如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费496.4元(原告已预缴),由原告负担248.2元，被告负担248.2元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审 判 长 蔡韶华
人民陪审员 周建萍
人民陪审员 高贵荣
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 鲍舒婷
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。